东方明珠 (澳门)

东方明珠（Pérola Oriental，Pearl of the Orient）是其中一座中葡友好纪念物，座落于澳门北区友谊圆形地，由葡萄牙雕塑家罗若诚设计。于1997年6月10日揭幕，剪彩仪式由葡萄牙内阁事务暨国防部部长韦德霖、澳门总督韦奇立、澳门立法会主席林绮涛等人主持。
友谊圆形地（Rotunda da Amizade），是位于澳门黑沙环东方明珠的一个回旋处，位于澳门半岛东北面。圆形地西北端连接友谊桥大马路往关闸方向，东南端连接友谊桥大马路往友谊大桥方向，西南端连接东北大马路，东北端连接马万祺博士大马路。

**雕塑特色**
雕塑两个建在地上的拱形钢件呈橙色，互相交错，象征两个民族的文化在同一时空交汇；周围由大小不一的不锈钢球体环绕，每个球体的喷泉，象征中葡两国人民同样有生生不息的生命。雕塑共耗资650万澳门元。东方明珠的微妙之处在于无论在甚么角度看的都是一样。雕塑由两组拱形铜件采用特殊铜料交叠而成，中间有一颗直径二米的磨砂不绣钢球，球体由一组喷泉包围，此拱形雕塑高11.3米，共有4条支柱，其中两条阔1米，另两条分别阔3.5木及4.5米，在靠近马场北大马路一侧，分别设有7个磨砂不绣钢球，较主体中央的不绣钢球为小，直径分别为半米及一米，每个铜球均安放在一个圆形喷泉中央。

**行车天桥**
友谊圆形地行车天桥（Viaduto na Rotunda da Amizade），为一条连接东北大马路至新城A区及友谊桥大马路（仅东北大马路往友谊桥大马路方向），车速限制每小时60公里。全线为单线至双线分隔道路，由三条行车天桥组成，包括A匝道、B匝道及C匝道。

**规划过程**
2018年11月16日，时任行政长官崔世安表示，为针对友谊圆形地交通繁忙，研究以行车天桥连接东北马路、友谊马路及A区，让行车天桥其中一落脚点在将在原海一居地段内，有关研究项目很快将交予交通咨询委员会，希望以特事特办方式，让项目尽早开展。
2019年3月7日，交通事务局公开友谊圆形地行车天桥初研咨询方案，获得交通咨询委员会赞成，局方会争取时间尽快完成其设计阶段工作，进入下一步招标建设阶段。方案计划分两期兴建，预计首期的工期可在一年半内。
2020年1月3日，建设发展办公室表示，行车天桥工程料于同年上半年招标，估计可于2022年第三季首期工程完工。

**A匝道及C匝道**
2021年2月23日，建设发展办公室表示建造工程将于同年3月1日展开；此外，亦会重整现时圆形地周边的道路网，总工期为500工作天。工程期间，马万祺博士大马路会作出有限度通车，同时对友谊圆形地围闭及临时封闭友谊圆形地至友谊大桥临海一侧的部份海滨公园进行桩基础及天桥吊挂工程，整项工程施工期间将在黑沙环海滨公园保留一条沿海步行径供市民继续使用。
2021年5月18日，工程预计提前于该月底进入下一阶段，届时交通事务局将实施新一轮临时交通安排，包括临时取消友谊桥大马路部份花圃并改为行车道，以维持圆形地往氹仔的交通。
2022年10月初，行车天桥建造工程零超时，进度理想，相信能如期在同年11月竣工。配合行车天桥的通车，有关部门对黑沙环中街及东方明珠街进行交通整治工程，预计同年12月初竣工。
2022年10月29日，为配合行车天桥即将开通，交通局将东方明珠街与东北大马路之间两段黑沙环中街，以及东方明珠街永久调整行车方向；黑沙环中街及东方明珠街合共三处路口将新增交通灯，并同步投入运作。
2022年11月初，行车天桥首期工程完工及验收，在承建商及各方配合下，工程提前了约15个工作天完工。另一条由新城A区通往东北大马路的B匝道建造工程亦将于短期内开展桩基础工程，地点近东北大马路长者公寓及周边建筑项目一侧，期间实施有限度临时交通措施。
2022年11月9日，贯穿东北大马路与新城A区、友谊桥大马路的行车天桥A匝道、C匝道开通，另一条由新城A区通往东北大马路的B匝道建造工程当时在建设中。该行车天桥造价1亿7仟9佰万元，A匝道、C匝道行车天桥总长约830米。
2023年3月18日，“东北大马路／保利达”站实施站点调整，在原站相若位置设置两个分流站，分流前往关闸、氹仔及港珠澳大桥方向的路线。其中，往氹仔的30、34、51A、73S、MT3路线，以及往港珠澳大桥方向的102X路线在驶离“东北大马路／保利达”近黑沙环公园分流站后，将直接取道行车天桥，以加快东方明珠区的车流周转，疏导友谊圆形地的交通流量。

**B匝道**
2023年6月22日10:00起，配合行车天桥B匝道和A2桥建造工程，交通事务局封闭马揸度博士大马路经劳动节大马路往友谊圆形地方向的行车通道，导致黑沙环新街及渔翁街周边道路出现交通混乱情况。随后交通事务局于同年6月23日午夜重开有关路口，就对安排造成之不便作出道歉。
2023年7月1日，由新城A区通往东北大马路的B匝道建造工程开展部分桩基础工程。因应B匝道工程其中一个桩柱位处友谊桥大马路中央分隔带，临近友谊圆形地的一段友谊桥大马路实施有限度通车，往关闸方向的部份路段收窄至双线行车，而往氹仔方向的部份路段则收窄至单线行车。为配合工程进行，交通部门协调博企员工巴及穿梭巴士取道渔翁街，减少大型车辆进入友谊圆形地一带；取消友谊圆形地行车天桥C匝道落脚点的让先安排；按实际需要开放马场北大马路右转入马场东大马路的路口，由警方指挥分流车辆取道马场东大马路、劳动节大马路经友谊圆形地行车天桥C匝道前往友谊大桥。
2023年9月20日，公共建设局宣布由新城A区通往东北大马路的行车天桥（B匝道）建造工程进行公开招标，计划由新城A区外环通道北端起，跨越马万祺博士大马路及友谊桥大马路并沿P地段外围连接东北大马路西行线，行车天桥为单向行车道且一侧设有行人道，全长约750米。最长施工期为550工作天。
2023年10月25日，B匝道工程进行公开开标，共收到14份标书，该工程由建鹏建筑工程有限公司 - 中德工程有限公司合作经营中标
。
2025年5月，B匝道工程进行桥面安装防撞栏及相关配套设施安装等工作。

**休憩区**
东方明珠街休憩区（Zona de Lazer da Rua da Pérola Oriental），位于澳门半岛黑沙环东方明珠街，位于君悦湾和海天居之中间，区内设置一系列康体和体能锻炼器材及休憩座椅，为周边居民提供多元化的康体活动及休憩空间。
2022年8月1日，因应6至7月爆发的大规模COVID-19疫情缓和，学校准备上一学年和新学年的各项工作，9所位于学校内的核酸检测站迁出，由8个核酸检测站取代，包括位于休憩区内的COVID-19病毒核酸检测站，为室外核酸检测站之一。2022年11月12日，新增设“红码专道”供“5+3”中接受3天居家隔离医学观察的入境人士在离开医学观察酒店翌日起计第1、2、3天接受核酸检测。
2022年12月13日，核酸检测站暂停运作，改用作“COVID-19感染者社区门诊”用途，并于2022年12月14日起运作，供核酸检测或快速抗原检测阳性人士就诊。
2022年12月11日至2023年1月8日，于黑沙环中街近君悦湾设置“社区治疗中心专线”轮候点，路线C03途经该轮候点，服务时间为上午10时至晚上10时，每小时正点由头站开出；供核酸单管检测阳性或自测抗原阳性人士，且未具条件自行前往社区治疗中心（澳门蛋）的人士乘坐。2023年1月13日起，该社区门诊暂停运作。

**参考资料**

**相关条目**
 东方明珠总站- Macau-Taipa-East东方明珠站

**外部连结**
  澳门自然网-东方明珠街休憩区 date=20221213073052 -  公共建设局─友谊圆形地行车天桥建造工程 date=20230113141220 -  友谊圆形地行车天桥建造工程 - 第二期 date=20231014125055