③計画

③計画（まるさんけいかく）は、大日本帝国海軍の海軍軍備計画。正式名称は第三次海軍軍備補充計画だが、通称として○の中に数字を入れてマル3（まるさん）計画と呼ばれた。軍縮条約から脱退後、初の建艦計画であり、海軍国防所要兵力整備十年構想の前半四ヵ年計画にあたるものである。

**計画内容**
昭和十二年度より同十七年度までの六ヵ年計画（航空隊整備計画は同十五年度まで）だったが、後に完成予定が一ヵ年繰り上げられ、昭和十六年度までの五ヵ年計画に修正された。計画の内容は8億0654万9千円（昭和十六年度の追加要求により8億6421万8千円）の予算で艦艇66隻を建造、7526万7千円の予算で航空隊14隊を整備することである。

**艦艇**
戦艦 - 2隻（3万5000t、9800万円→1億0793万3075円×2）
**大和型
*:第1号艦（大和 II）、第2号艦（武蔵 III）
*航空母艦 - 2隻（2万4500t、8085万円→8449万6983円×2）
**翔鶴型
*:第3号艦（翔鶴 III）、第4号艦（瑞鶴）
*敷設艦（甲） - 1隻（1万1600t、2494万円→2605万9982円） ※ 後に水上機母艦
**第5号艦（日進 III）
*敷設艦（乙） - 1隻（5000t、975万円→1048万1573円）
**第6号艦（津軽 II）
*急設網艦 - 2隻（2000t、450万円→473万2622円×2）
**初鷹型
*:第7号艦（初鷹）、第8号艦（蒼鷹 II）
*海防艦 - 4隻（1200t、306万円→321万6528円×4）
**占守型
*:第9号艦（占守）、第10号艦（国後）、第11号艦（八丈）、第12号艦（石垣）
*砲艦（甲） - 2隻（1000t、330万円→347万4301円×2）
**橋立型
*:第13号艦（橋立 II）、第14号艦（宇治 II）
*砲艦（乙） - 2隻（270t、117万4500円→121万8111円×2）
**伏見型
*:第15号艦（伏見 II）、第16号艦（隅田 II）
*駆逐艦 - 18隻（2000t、900万円→967万9191円×18）
**陽炎型 ※ 第32〜34号艦は建造せず
*:第17号艦（陽炎 II）、第18号艦（不知火 II）、第19号艦（黒潮）、第20号艦（親潮）、第21号艦（早潮）、第22号艦（夏潮）、第23号艦（初風）、第24号艦（雪風）、第25号艦（天津風 II）、第26号艦（時津風 II）、第27号艦（浦風 II）、第28号艦（磯風 II）、第29号艦（浜風 II）、第30号艦（谷風 II）、第31号艦（野分 II）、第32〜34号艦
*潜水艦（甲） - 2隻（2600t、1456万円→1553万0044円×2）
**伊九型
*:第35号艦（伊9）、第36号艦（伊10）
*潜水艦（乙） - 7隻（2100t、1218万円→1306万2460円×7）
**伊十五型 ※ 第43号艦は建造せず
*:第37号艦（伊15 I）、第38号艦（伊17）、第39号艦（伊19）、第40号艦（伊21 II）、第41号艦（伊23 II）、第42号艦（伊25）、第43号艦
*潜水艦（丙） - 5隻（2100t、1218万円→1306万2460円×5）
**伊十六型
*:第44号艦（伊16）、第45号艦（伊18）、第46号艦（伊20）、第47号艦（伊22 II）、第48号艦（伊24 II）
*掃海艇 - 6隻（600t、213万円→223万0823円×6）
**第七号型
*:第49号艦（第7号掃海艇）、第50号艦（第8号）、第51号艦（第9号）、第52号艦（第10号）、第53号艦（第11号）、第54号艦（第12号）
*運送艦 - 1隻（1万t、440万円→473万6852円）
**第55号艦（樫野）
*測量艦 - 1隻（1600t、376万円→403万5745円）
**第56号艦（筑紫）
*敷設艇 - 5隻（700t、245万円→254万0064円×5）
**測天型
*:第57号艦（測天 II）、第58号艦（白神）、第59号艦（成生）、第60号艦（巨済）、第61号艦（浮島）
*駆潜艇 - 9隻（300t、150万円→157万8585円×9）
**第四号型
*:第62号艦（第7号駆潜艇）、第63号艦（第8号）、第64号艦（第4号）、第65号艦（第5号）、第66号艦（第11号）、第67号艦（第12号）、第68号艦（第10号）、第69号艦（第9号）、第70号艦（第6号）

**注釈**
建造されなかった第32〜34、43号艦の予算は大和型に流用された。従って戦艦の単艦金額は1億1759万円→1億3551万4321円である。
*大和型戦艦の排水量と予算を偽ったのは予算の規模から大和型の規模(基準排水量6万t超、主砲口径は世界最大)が類推されるのを防ぐ防諜上の理由である。
*上記の他、極秘裏に第71号艦が建造された。
*因みに当時は一万円あれば一軒家が買えた時代である。

**計画策定の背景**
帝国海軍は海軍休日の終了に伴って自主的国防に要する所要兵力標準の第三次改訂を行い、以下の兵力を今後十年で整備する方針を立案した。
なお、潜水艦は各種合計33隻を現有隻数として扱う。
この整備構想は無条約時代突入後、最初の十年で整備するべきものとされ、前期計画（四ヵ年）、後期計画（六ヵ年）と予定された。③計画はこの内前期計画に相当するものである。実際に建造された数量と構想との差異を比較すると以下のようになる。
以上のように③計画は想定された整備構想を完全に実現したものであり、無条約時代最初の建艦計画としては上々の滑り出しであった。

**追加・計画変更**

**昭和十三年度計画**
③計画策定後、追加計画として昭和十三年度に練習艦3隻、給糧艦2隻が計画され、最終的に以下の3隻が認められ建造された。
*練習艦 - 2隻（6000t、660万円×2）
**香取型
:第72号艦（香取）、第73号艦（鹿島）、
*給糧艦 - 1隻（1万t、400万円）
**第74号艦（伊良湖）

**計画完成時の戦時編成案**
昭和16年度戦時編制案。昭和10年2月策定。防衛省戦史研究室所蔵資料。
連合艦隊第1艦隊 
第1戦隊
:長門・陸奥 
第2戦隊
:伊勢・日向・扶桑・山城 
第5戦隊
:妙高・那智・足柄・羽黒 
第6戦隊
:青葉・衣笠・加古・古鷹 
第1水雷戦隊
:川内・駆逐艦16 
第3水雷戦隊
:阿武隈・駆逐艦16 
第1航空戦隊
:龍驤・鳳翔・駆逐艦2 
第5航空戦隊
:特空母3（秩父丸，浅間丸，龍田丸），駆逐艦2 
艦隊附属
:③敷設艦・千歳・千代田　※特殊艦 
同 第2艦隊 
第3戦隊
:③戦艦2(1,2)　※重高速戦艦 
第4戦隊
:榛名・霧島・金剛・比叡　※比叡は③計画で改装・現役復帰 
第7戦隊
:鳥海・高雄・摩耶・愛宕 
第8戦隊
:利根・筑摩・③甲巡2　※利根・筑摩は③計画で8インチ砲艦に改装 
第9戦隊
:最上・三隈・鈴谷・熊野　※全艦③計画で8インチ砲艦に改装 
第2水雷戦隊
:神通・駆逐艦16 
第4水雷戦隊
:那珂・駆逐艦16（内14は③計画艦） 
第2航空戦隊
:赤城・加賀・駆逐艦2　※駆逐艦は③計画で航続力延長改装を施した旧式艦 
第3航空戦隊
:蒼龍・飛龍・駆逐艦2 
第4航空戦隊
:③航母2・駆逐艦2 
第6航空戦隊
:特空母3（大鯨・剣崎・高崎）・駆逐艦2　※駆逐艦は③計画で航続力延長改装を施した旧式艦 
同 第3艦隊 
第11戦隊
:長良・名取・木曾 
第12戦隊
:厳島・八重山 
第13戦隊
:砲艦6・③海防艦2・二等駆逐艦3（③計画で改装） 
第5水雷戦隊
:夕張・駆逐艦12 
第5潜水戦隊
:長鯨・巡潜3・機雷潜4・海大2 
第7航空戦隊
:瑞穂・千代田・千歳　※千代田・千歳は状況に応じて改装・第1艦隊に配属 
第8航空戦隊
:特水母6 
第1根拠地隊
:③駆潜艇5・③掃海艇6他 
第2根拠地隊
:朝日（工作艦）他 
艦隊附属
:第11航空隊 
同 第4艦隊 
第14戦隊
:多摩・北上 
第6水雷戦隊
:大井・駆逐艦4・水雷艇8 
第6潜水戦隊
:迅鯨・海大3・呂号4 
第9航空戦隊
:神威・特水母5 
第15戦隊
:沖島・特敷2 
第16戦隊
:特巡4 
第3根拠地隊
:第3航空隊他（パラオ方面） 
第4根拠地隊
:春日・第4航空隊他（トラック方面） 
第5根拠地隊
:第5航空隊他（サイパン方面） 
艦隊附属
:第12航空隊（パガン）・第13航空隊（マーシャル） 
連合艦隊附属 
第1潜水戦隊
:由良　※由良は③計画で航続力延長・搭載機増の改装を施す 
:③潜甲・巡潜5・③巡潜4 
:③潜甲・③巡潜9 
第2潜水戦隊 
:五十鈴・海大9 
:鬼怒・海大9 
明石・特工3 
給油艦9・剣崎・高崎・特給油（民間より高速船徴用） 
間宮・特給糧4 
知床 
駐満海軍部隊 
砲艇兼敷設艇2・砲艇兼掃海艇2

**特記事項**
③計画期間中、艦艇建造と並行して以下の事項が実施された。
*練習戦艦比叡の高速戦艦化改装
*最上型、利根型両巡洋艦計6隻について主砲換装（15.5cm砲→20.3cm砲）
*対米空母同数主義に基く補助空母改装の検討
なお昭和10年2月に策定された昭和16年度戦時編制案においては、後に大和型戦艦となる③戦艦2隻は重高速戦艦として第二艦隊に配属されていることに留意。

**参考文献**
戦史叢書 - 海軍軍戦備(1)

**関連項目**
 戦備計画
 マル臨 - マル急 - マル追 - マル戦