Categoría: Normativas

....vpara llevar a cabo la actuación propuesta sobre el mismo.
Y, para que conste y surta efectos de acuerdo con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por la Comisión Europea, que se concreta en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos de la Componente 2 financiado por los fondos «Next Generation EU».
Firma electrónica.
Para el control de cumplimiento de los objetivos e indicadores de monitorización, se comunicará el estado de ejecución de cada una de las actuaciones cada vez que supere una de las siguientes etapas, o cada 3 meses si la duración de las mismas fuese superior a dicho plazo, y se remitirá la documentación señalada:
– Proyecto básico: Actualización del cronograma, de la superficie y del resumen de presupuesto por tipos de actuaciones.
– Autorización o licencia urbanística: Obtención de la autorización.
– Proyecto de ejecución: Actualización del cronograma, de la superficie, del resumen de presupuesto por tipos de actuaciones y del ahorro energético. Certificados energéticos.
– Licitación de la obra: Comunicación de la publicación de la licitación.
– Adjudicación de la obra: Comunicación de la formalización.
– Acta de comprobación del replanteo e inicio: Comunicación de la firma.
– Certificación trimestral de la dirección facultativa, de la obra ejecutada: Se comunicará el importe desglosado por tipo de actuación.
– Certificado final obra: Comunicación de la firma.
– Acta de Recepción de la obra, sin reservas: incluyendo los m2de superficie efectivamente rehabilitada.
– Liquidación final: Comunicación de la firma y su importe.
Una vez finalizada cada actuación, se presentará la justificación final de las mismas que comprenderá la siguiente documentación, sin perjuicio de que tras su análisis se pueda solicitar documentación complementaria:
– Cuadro resumen del seguimiento de las actuaciones ejecutadas, según modelo a aportar.
– Cuadro resumen con la relación certificada de gastos según modelo a aportar.
– Memoria final de la obra ejecutada y objetivos alcanzados.
– Certificados energéticos según lo especificado en el clausulado del Convenio.
– Modelos de autoevaluación y evaluación del principio del DNSH según la documentación del Ministerio de Hacienda.
– Informe que detalle las actuaciones de control financiero realizadas, tanto por la propia Consejería, como por la Intervención General de la Comunidad/Ciudad Autónoma, o el órgano de Control Externo en su caso. Contendrá los controles realizados en relación con las Actuaciones financiadas por el PIREP, informando de los objetivos y alcance de estos, así como de las irregularidades detectadas y de las medidas adoptadas para su corrección.
– Declaración otras ayudas solicitadas según modelo M12 del anexo II.
– Declaración de gestión según modelo M9 del anexo II
– Contabilidad separada. Documentación justificativa de la existencia de una contabilidad diferenciada que permita la trazabilidad de todas las transacciones relacionadas.
– Justificantes de gasto y pagos bancarios de pago de las actuaciones.
– Fotografías tanto del estado previo del inmueble como del actual, así como de la publicidad del MRR.
– Declaración de aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas según modelo M7 del anexo II.
– Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR, según modelo M8 anexo II.
– Requerimiento de identificación de contratistas y subcontratistas y su acreditación la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral en el caso de desarrollar actividad económica
No obstante, una vez firmados los convenios se tratará el desarrollo de los modelos de documentación justificativa en las reuniones bilaterales.