Categoría: Energía y Medio Ambiente

Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Asimismo, el cronograma incluirá, en la medida de lo posible, las consideraciones del Organismo de cuenca para minimizar las afecciones al medio hídrico.
El cronograma del proyecto debe incluir la fase de mejora del firme de la pista perimetral del embalse con el material triturado procedente de la demolición. Si finalmente esta operación no fuera consecutiva o simultánea al resto de fases del proyecto se habilitará una zona adecuada para el almacenamiento del hormigón machacado, lo cual deberá contar también con la aprobación de la citada administración competente en la gestión del medio natural.
3. Se realizará una prospección exhaustiva previa a las obras con el fin de comprobar la posible presencia de lugares de refugio o reproducción de fauna amenazada, de taxones de flora catalogados o de enclaves de vegetación de interés. En caso de localizar alguno de los elementos anteriores, se comunicará a la Dirección general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra para ver cómo proceder con exactitud. En cualquier caso, y hasta recibir las indicaciones oportunas de la citada administración, la zona donde se localicen los hallazgos se señalizará de manera adecuada para evitar el tránsito de personal o maquinaria por sus alrededores y se protegerá de la entrada de elementos perjudiciales como sedimentos, partículas o vertidos.
Esta prospección previa a las obras se realizará en todas las zonas afectadas por las obras, así como en su entorno inmediato. Será especialmente intensa en los cauces afectados directamente por las obras, así como en un tramo de 100 metros aguas abajo de estos y en las zonas húmedas del vaso del antiguo embalse cercanas a la obra, con el objeto de analizar la presencia de refugios o zonas de cría de especies acuáticas o ligadas a los cursos de agua, con especial atención al cangrejo de río y al desmán ibérico.
4. Una vez colocada la plataforma de trabajo, el promotor contratará a personal especializado en murciélagos para revisar su posible existencia en la presa antes de su demolición parcial. En cualquier caso, para la conservación de este grupo faunístico se procederá de la siguiente forma:
– Se colocará en las entradas a las dos galerías de la presa un cerramiento plástico que mantenga una apertura en su base de 10 cm, de tal modo que se permita la salida de los individuos y dificulte posteriormente su entrada.
– Se recomienda la instalación en las inmediaciones de la presa, pero alejada lo suficiente de la influencia de las obras, de un refugio de hormigón específico para murciélagos. Al finalizar las obras se valorará su retirada. El promotor, con asesoría del personal especializado, valorará la colocación de cajas nido en otros lugares del entorno, según las especies existentes, para que los murciélagos se puedan cobijar en las mismas antes y durante la obra.
Si en la zona destinada a demoler se hallan zonas de querencia de murciélagos, se procederá a la creación de nuevos refugios para estas especies, del siguiente modo:
– Creación de grietas artificiales anexas a la presa.
– En caso de no poder crear grietas artificiales se colocarán al menos el doble de cajas para murciélagos que de zonas de refugio afectadas. El tipo de caja será la indicada por el especialista adecuándose a las especies existentes.
– Si de la apertura de la escotadura quedara alguna de las dos galerías abiertas en sus laterales se ha de proceder a su cierre mediante tabique de obra con el objeto de preservar la oscuridad en las mismas y su nula ventilación y favorecer así el retorno de las poblaciones de quirópteros que actualmente utilizan estas galerías.
– Finalizadas las obras, se retirarán los cierres plásticos de las entradas a las galerías de la presa. Se recomienda mantener el enrejado actual en las entradas a las galerías por los buenos resultados obtenidos en la recolonización de estas por los quirópteros. En todo caso, se deberá impedir el paso por las nuevas aperturas de las galerías con objeto de no causar molestias a las colonias de murciélagos y los cerramientos instalados deberán permitir el libre tránsito de estas especies de fauna.
5. Justo antes del acceso de la maquinaria pesada al cauce y de la colocación del marco de hormigón de 2 x 2 m de sección, deberá retirarse la fauna piscícola de la zona de actuación. El promotor deberá afrontar estos trabajos, encargándoselos a una empresa especializada mediante la técnica de pesca eléctrica. Para ello, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
– El responsable de la empresa contratista contactará con el Servicio de Biodiversidad de la Dirección general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y la Guardería de Medio Ambiente de la Demarcación de Sakana-Mendialdea con una antelación mínima de 48 horas.
– Los trabajos serán realizados por el personal de la empresa y serán supervisados por el personal de Guardería de Medio Ambiente.
– La fauna recogida se depositará en un contenedor adecuado para su traslado al río. Se aportará agua fresca a los contenedores de manera periódica y cada poco tiempo y su traslado hasta el río será breve.
– La entrada de maquinaria y la colocación del marco se producirá de modo consecutivo e inmediato a la finalización de la retirada de la fauna piscícola, en caso contrario ésta no sería efectiva.
Para evitar problemas en el flujo de las aguas a través del marco, la cota de la parte interior del marco sobre la que discurrirá el agua será, en todo caso, inferior a la cota actual del lecho del cauce.
6. El acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas. Los lugares de acopio, transformación de material de demolición a residuos de construcción y demolición y las ubicaciones del parque de maquinaria se definirán antes de comenzar la obra. Su localización estará en zonas que no supongan afecciones a los cauces fluviales. Los acopios temporales de materiales y restos de vegetación se realizarán fuera de la zona de policía de cauces y de las áreas de escorrentía natural del terreno, de forma que no puedan ser arrastrados por las aguas en caso de crecidas o de lluvias intensas. En las zonas inundables deberán tenerse en cuenta las limitaciones establecidas en los artículos 37 y 42 de la Normativa del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental.
En todo caso, las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas y las aguas de la escorrentía de estas zonas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente.
La cartografía de detalle en la que se delimite el área máxima de superficie a ocupar por las obras deberá incluir los diferentes elementos de interés (vegetación, cauces, zonas húmedas) y su perímetro de protección. Posteriormente se procederá al correcto replanteo de la obra con el balizado de las zonas ambientalmente valiosas.
Los ejemplares arbóreos más valiosos (en su mayoría robles pedunculados) potencialmente afectados por las obras deberán quedar adecuadamente protegidos de forma individual con la colocación de tablones de madera para evitar daños. La ejecución de los trabajos que afecten a vegetación natural (robledal y praderas de fondo de valle en regeneración), se hará en una calle de trabajo única, limitando el ancho de trabajo a lo mínimo imprescindible.
7. Previamente al inicio de los trabajos, con un plazo no inferior a 48 horas, una vez ejecutado el replanteo y seleccionadas las zonas auxiliares y de acopio necesarias para las obras se contactará con la guardería de medio ambiente, de la demarcación de Sakana Mendialdea a través del correo ogfopamp7@cfnavarra.es para estudiar el cumplimiento del condicionado de la presente resolución.
8. Para evitar o disminuir la afección sobre la calidad de las aguas, las actuaciones más próximas a los cursos de agua se realizarán en la época de estiaje, preferiblemente a finales del verano. Fuera de esta época no se realizarán actividades como el desbroce, movimiento de tierras, u otras actuaciones que puedan producir vertidos o arrastres a los cursos de agua o vaguadas naturales.
Durante las obras, se tendrá especial cuidado con la escorrentía y el aporte de sólidos en suspensión a la red hidrológica, disponiendo de barreras de sedimentos en todos aquellos puntos en los que se pueda producir este impacto. Se garantizará la no afección a las formaciones vegetales de la ribera, preservando la calidad y estado de conservación del ámbito fluvial ribereño, llevando a cabo una adecuada remodelación de la superficie afectada, así como de las correspondientes labores para facilitar la revegetación del terreno.
9. Se evitará la caída de materiales procedentes de la obra al cauce o a su entorno en todas las zonas afectadas por las obras mediante la instalación de las medidas pertinentes para evitar la caída de materiales al cauce y reducir la turbidez en la regata. Se tendrá especial atención a las zonas con elevada frecuencia de paso de los camiones. En el caso de producirse, deberán retirarse los materiales lo antes posible.
Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos accidentales de sustancias contaminantes al terreno o a los cursos de agua. Las operaciones de mantenimiento y limpieza de maquinaria, y el resto de las acciones que puedan provocar vertidos contaminantes, se realizarán en la zona habilitada al efecto. Dicha zona estará condicionada de tal manera que permita la recogida de líquidos o sólidos de posibles vertidos accidentales antes de que estos se infiltren en el suelo o lleguen a algún cauce.
Queda expresamente prohibido cualquier tipo de vertido al cauce, con especial cuidado en el manejo de sustancias contaminantes como el gasoil, aceites u hormigón. Un vertido de hormigón fresco en el cauce provoca la muerte inmediata de la fauna piscícola. Para evitar potenciales impactos derivados de vertidos accidentales, el promotor deberá elaborar protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de los suelos y las aguas superficiales y/o subterráneas. Dichos protocolos de actuación deberán contar con la aprobación del Organismo de cuenca.
En caso de producirse algún vertido accidental, tanto directo como indirecto, el contratista de la obra deberá adoptar medidas inmediatas para minimizar la afección al suelo y a las aguas superficiales y subterráneas. Asimismo, el promotor comunicará, inmediatamente, a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico O.A. y a la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra tanto el incidente producido como las medidas aplicadas.
10. El lecho del nuevo cauce creado en la escotadura y sus inmediaciones deberá contar, a ser posible, con materiales similares a los existentes en los lechos naturales presentes aguas arriba y abajo. En todo caso, las características del nuevo cauce (materiales del lecho, pendiente y velocidad de la corriente) deberán permitir el desplazamiento de todas las especies de fauna presentes en la zona de actuación y aquellas potencialmente presentes que por su proximidad o ecología puedan colonizar los nuevos cauces aguas arriba de la presa.
11. En caso de ser necesaria la construcción de muros de contención (escolleras sueltas u hormigonadas, muros, etc.) en el pie de la ladera, junto al cauce del río, para evitar posibles socaves del terreno y mantener así la estabilidad de los nuevos taludes, se tomarán todas las medidas preventivas necesarias para evitar la afección al medio hídrico por incremento de sólidos en suspensión o contaminación por vertidos accidentales entre las que figurará la instalación de barreras de sedimentos y la realización de las obras en seco. Si fuera necesaria la construcción de este tipo de estructuras artificiales para asegurar la estabilidad de las nuevas superficies generadas tras el proyecto se consultará, en todo caso, a la Dirección general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra para ver cómo proceder con exactitud y que medidas concretas, además de las indicadas, será necesario aplicar.
12. Se procurará mantener la cobertura actual del suelo en cada sitio. En las superficies afectadas por las obras que dispongan de un mínimo perfil de suelo, salvo que se trate de depósitos de lodos poco consolidados (orillas de la regata en el trasdós de la presa) se retirará un perfil de al menos 30 cm de espesor que será acopiado convenientemente sin contaminación con materiales de menor calidad edáfica.
Se procederá a estabilizar la ladera de la margen derecha de la ribera aguas arriba de la presa, retirando el material orgánico vertido en la misma. Este material se podrá mezclar con la tierra vegetal o con los lodos (en el caso que se decida su retirada de la zona ocupada por las obras) para su posterior extendido en las superficies a restaurar.
Tras la reposición del material del relleno del acceso auxiliar tanto en las laderas de la margen derecha, aguas arriba de la presa, como en la margen izquierda, aguas abajo y en las orillas del cauce donde resulte necesario, se reperfilarán los taludes de nueva creación con pendientes lo más tendidas posibles, tratando de no superar la relación 2H/1V.
Los taludes del nuevo cauce que conduce las aguas hacia la escotadura tendrán pendientes 2H:1V, o incluso menores.
– El tramo de taludes afectado por la obra se restaurará de modo que su superficie quede al mismo nivel que la de los taludes no alterados.
– La restauración de las riberas deberá incluir también labores de descompactación de los suelos afectados por el paso de la maquinaria.
– Los residuos de construcción y demolición empleados en el relleno de los taludes se colocarán únicamente en las partes más alejadas del cauce, con el objetivo que se prevenga su arrastre aguas abajo.
– Para favorecer el establecimiento de especies vegetales en las nuevas márgenes de la regata y en las zonas más próximas al cauce, se extenderá una última capa de tierra vegetal de, al menos, 40 cm de espesor. Ésta se perfilará hasta alcanzar un buen ajuste fisiográfico en el terreno circundante.
– Se instalará vegetación autóctona propia de ribera y se colocará una malla orgánica para sujetar el terreno de manera que se eviten erosiones y transferencias de material de los taludes a la regata. La malla quedará bien enterrada y anclada al terreno por todos sus lados.
13. La instalación de vegetación en las márgenes de la regata deberá hacerse con especies autóctonas de ribera:
– La elección de especies deberá quedar justificada técnicamente. Deberán ser autóctonas y estar adaptadas al medio (suelo, clima, etc.). Deberá preverse su buena resistencia a las nuevas condiciones que ofrece el escenario actual de cambio climático.
– En las zonas más próximas al cauce se implantarán especies arbustivas flexibles de ribera, como es el caso de sauces (Salix spp.) y avellanos (Corylus avellana). Podrán estar en forma de planta o estaca, estas últimas recolectadas en época adecuada en la propia zona. Las estacas tendrán un diámetro aproximado de 2-3 cm y una longitud de 60-80 cm e irán hormonadas para favorecer su arraigo.
– En la coronación de los taludes se plantarán especies arbóreas, entre las que estará el aliso (Alnus glutinosa). La planta tendrá, al menos, 2 savias.
– Todo el material forestal de reproducción (estacas y plantas) deberá proceder de viveros autorizados y deberá contar con su certificado de procedencia. La procedencia del material deberá ser la misma que la correspondiente a la zona de actuación.
– Los individuos se distribuirán al tresbolillo y la plantación se realizará en los meses de noviembre-diciembre o en febrero-marzo, fuera del periodo de heladas y acompañándose de un riego de implantación.
14. Para favorecer la integración paisajística del muro resultante, en su base, aguas arriba y aguas abajo, se plantarán ejemplares de hiedra u otras especies autóctonas trepadoras con el fin de que ésta acabe tapando la estructura.
15. Una vez reperfiladas las superficies finales en la ladera forestal de la margen derecha aguas arriba de la presa, y en la ladera izquierda aguas abajo de la misma (tras la retirada completa del relleno de acceso a la coronación de la presa y en la zona de intervención en suelo forestal) se llevará a cabo una hidrosiembra en doble pasada con una mezcla de semillas herbáceas y arbustivas de especies autóctonas, adaptadas a la zona. Se propone la siguiente mezcla:
– Mezcla se semillas herbáceas:Lolium peremne15 %,Festuca rubra25 %,Agropyrum repens5 %,Poa pratensis10 %Dactylis glomerata5 %,Medicago lupulina10 %,Lotus corniculatus15 %,Trifolium repens5 %,Onobrychis viciefolia5 %,Sanguisorba minor5 %, (Dosis: 30 gr/m2).
– Mezcla de semillas arbóreas y arbustivas para añadir en laderas forestales:Ulex europeaus/gallii1 gr/m2,Cytisus scoparius1 gr/m2,Betula pubenscens0.5 gr/m2, Rubus ulmifolius 0.25 gr/m2.
– Abonado (60 gr/m2), mulch (60 gr/m2de celulosa de fibra mecánica larga), estabilizador (20 gr/m2a base de polibutadieno) y agua (mínimo 1 litro/m2).
Tras la hidrosiembra se realizará una plantación con plantón forestal con las siguientes especies:Quercus robur, Betula celtiberica, Sorbus aucupariaySorbus aria, en una plantación abierta, no regular formando bosquetes. Dada la presencia de ganado, hasta el correcto arraigo de las plantas, se deberá instalar un cierre ganadero en el entorno de estas. En cualquier caso, las plantas irán protegidas con tubo protector, y al menos durante los tres primeros años, se les proporcionará los cuidados necesarios (abonado, riegos si fuese necesario, retirada de protectores, podas, etc.).
16. Todos los trabajos se efectuarán en horario diurno y se avisará a la población con antelación de las actuaciones que mayor ruido generen como la demolición parcial de la presa o el machaqueo del material. La cantidad de ruido y emisiones de gases de efecto invernadero de la maquinaria a emplear en el trabajo deberá ser una característica por valorar de manera significativa en la licitación del proyecto.
Las pistas de acceso a las diferentes zonas de obra y las zonas de trasiego de maquinaria pesada deberán disponer de pavimentos que minimicen la generación de polvo.
Durante las obras, el contratista pondrá en práctica un sistema de información personalizada a los habitantes del poblado de Artikutza desde el punto de vista de las emisiones de polvo y acústicas, de forma que éstos puedan conocer con detalle el plan de obra y las medidas previstas para aminorar y controlar los efectos derivados de las mismas. Dicho sistema incluirá, al menos, información acerca de la duración de las obras, el tipo de maquinaria que circulará, las limitaciones horarias, las limitaciones de velocidad y las condiciones de seguridad.
17. Si durante la ejecución de las obras apareciese cualquier indicio de afección a algún elemento del patrimonio cultural o a algún valor histórico, artístico o cultural, se pondrá inmediatamente en conocimiento de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra como órgano competente para su conocimiento y, en su caso, medidas oportunas.
18. Los restos de obra sobrantes no utilizados en el arreglo de pistas ni en los taludes serán trasladados a un gestor de residuos autorizado en los términos establecidos en la normativa sectorial de aplicación.
19. Si con posterioridad a la autorización de los trabajos se localizasen en la zona especies de fauna o flora protegida u otros valores a preservar, el personal de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra podrá interrumpir provisionalmente los trabajos durante los periodos más críticos para proteger a las especies detectadas.
Cualquier cambio en las medidas preventivas, correctoras o en su caso, compensatorias, o en el Programa de Vigilancia Ambiental del proyecto del proyecto deberá estar aprobado por la citada administración.
20. El programa de vigilancia ambiental incluido por el promotor en el documento ambiental deberá ampliarse para establecer la vigilancia y control de los siguientes elementos:
a) Aguas: se establecerá el control y seguimiento de la calidad de las aguas superficiales para evaluar la eficacia de las medidas preventivas y correctoras adoptadas durante todas las fases del proyecto. Los análisis de aguas que se realicen, dentro del programa de seguimiento ambiental, para garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras propuestas en relación con los posibles impactos sobre la hidrología superficial y subterránea deberán ser realizados por Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica, cuyo régimen jurídico se desarrolló por Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo y han de cumplirse las especificaciones que se recogen en el apartado C. Especificaciones técnicas de los análisis químicos del anexo III del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
Se recuerda que los límites de cuantificación de los métodos de análisis de aguas empleados han de ser iguales o inferiores a un valor del 30 % de las normas de calidad pertinentes y deberá darse traslado de dicha información al Organismo de cuenca.
Dado que la ejecución del proyecto podría conllevar impactos negativos tales como la alteración de la calidad de las aguas por la movilización de sedimentos o la aparición de fenómenos de inestabilidad de márgenes, en caso de que en el monitoreo posterior a las obras el promotor detecte dichos impactos se deberá comunicar al Organismo de cuenca su aparición, así como la propuesta de las medidas correctoras oportunas.
b) Fauna: para poder determinar la evolución de las siguientes especies de interés, se incluirá su control y seguimiento, al menos por un periodo de 5 años.
b.1 Quirópteros: seguimiento de las especies que utilizan la presa en la actualidad. Si durante el primer año de seguimiento tras las obras, se constata que estas no han vuelto a habitar las galerías de la infraestructura artificial, el promotor deberá crear nuevos refugios adecuados para la totalidad de las citadas especies. Para ello consultará a la Dirección general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y a la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos (SECEMU) y seguirá sus propuestas e indicaciones.
b.2 Cangrejo rojo: se valorará la evolución de la especie tras la obra. Si durante el seguimiento de la especie se constata una reducción significativa de su hábitat potencial, se consultará a la Dirección general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra la metodología adecuada para crear o favorecer nuevos hábitats lénticos y zonas húmedas adecuadas para la especie.
b.3 Evolución de la ocupación del hábitat fluvial para la población de desmán ibérico presente en la zona de actuación.
b.4 Evolución de la ocupación del hábitat fluvial por parte de las especies de fauna protegida que potencialmente pueden ocupar los nuevos tramos fluviales que recuperan su conectividad ecológica tras la ejecución del proyecto. Entre estas especies deberán figurar el visón europeo, la nutria, la náyade, el salmón y la anguila.
c) Vegetación: se incluirá un seguimiento específico, al menos durante los dos años siguientes a la finalización de las obras, de la adecuada revegetación de todas las zonas potencialmente afectadas por la erosión del nuevo cauce durante la dinámica fluvial asociada a la creación de su nuevo perfil de equilibrio.
Se deberá analizar la colonización natural, las especies implantadas, el estado de las plantaciones, la evolución del trazado y los taludes, etc. En el caso de que las márgenes hayan perdido vegetación y/o presenten signos patentes de erosión:
– Se repondrá la vegetación en las zonas donde se haya perdido o haya presencia patente de marras, en especial en los lugares donde se vea mayor erosión.
– Se llevarán a cabo medidas de contención de los procesos erosivos con técnicas de bioingeniería, acorde con los valores de la ZEC.
Asimismo, se incluirán controles periódicos para detectar el posible establecimiento de especies invasoras en las zonas afectadas por las obras. En caso de detectarse este tipo de especies, se contactará con la Dirección general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra para ver cómo proceder con exactitud.
d) Suelo: hasta que el cauce adquiera su nuevo perfil de equilibrio y posteriormente durante las máximas avenidas registradas, se incluirá un seguimiento específico de la estabilidad y erosión del nuevo cauce creado en la escotadura y sus inmediaciones. Este seguimiento específico sobre la estabilidad y erosión de las nuevas superficies generadas por el proyecto se extenderá a todas aquellas zonas afectadas por el proyecto como las pistas de acceso, los nuevos taludes, etc. Se realizará un seguimiento especializado durante la ejecución de los rellenos, y posteriormente, para observar la magnitud de los asientos.
Deberá asegurarse que la acción de la corriente no deje al descubierto, en ningún caso ni en ninguna zona afectada por el proyecto (nuevo cauce, taludes, etc.), los rellenos de materiales artificiales. El Programa de Vigilancia Ambiental incluirá las medidas a aplicar en caso de detectarse erosión en las nuevas superficies, que deberán ser estables frente a la erosión.
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental establece, en el apartado segundo del artículo 7, los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada, de conformidad con el procedimiento previsto en la sección 2.ª del capítulo II del título II de la ley.
Este procedimiento se desarrolla en los artículos 45 y siguientes de la Ley de evaluación ambiental, y así, el artículo 47 dispone que, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas, el órgano ambiental determinará, mediante la emisión del informe de impacto ambiental, si el proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por tener efectos significativos sobre el medio ambiente, o si por el contrario no es necesario dicho procedimiento en base a la ausencia de esos efectos, de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo III de la citada norma.
El proyecto «Obras de la puesta fuera de servicio de la presa de Artikutza en la Regata Enobieta, T.M. Goizueta (Navarra)» se encuentra encuadrado en el artículo 7.2 apartado b) «proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000» de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Corresponde a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la resolución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos de competencia estatal, de acuerdo con el artículo 7.1 c) del Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
En virtud de lo expuesto, y a la vista de la propuesta de la Subdirección General de Evaluación Ambiental,
Esta Dirección General resuelve:
De acuerdo con los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho alegados y como resultado de la evaluación de impacto ambiental practicada, que no es necesario el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria del proyecto «Obras de la puesta fuera de servicio de la presa de Artikutza en la Regata Enobieta, T.M. Goizueta (Navarra)», ya que no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas y prescripciones establecidas en el documento ambiental y en la presente resolución.
Esta resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (www.miteco.es), sin perjuicio de la obligación del promotor de obtener las autorizaciones ambientales que resulten legalmente exigibles.
De conformidad con el apartado 5, del artículo 47 de la Ley de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto de autorización del proyecto.
Madrid, 1 de diciembre de 2023.–La Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Santana Martínez.