Categoría: Normativas

riores, se entregarán a CIEMAT para su uso posterior en la elaboración de la documentación requerida para solicitar la descatalogación del área (la elaboración de esta documentación está fuera del alcance de este convenio).
Propios de Enresa (o contratados en caso necesario).
Enresa aportará los siguientes recursos propios con las dedicaciones necesarias a las actividades a desarrollar:
– Jefe de Proyecto.
– Oficina técnica.
– Garantía de calidad.
– Seguridad y licenciamiento.
– Ingeniería RBMA.
– Logística.
Adicionalmente, será necesaria la licitación y contratación de los siguientes servicios y obras.
Servicios.
– Licenciamiento e ingeniería básica y de detalle.
– Ejecución, gestión de materiales, brigada de descontaminación y mantenimiento.
– UTPR (Caracterización radiológica y PR operacional) de apoyo al SPR-CIEMAT.
– PRL.
– Servicios de laboratorio para el análisis de muestras.
– Traslado, instalación y puesta a punto de equipamiento de medida.
– Medios auxiliares para descontaminación/desclasificación y gestión de residuos.
Obras.
– Desmantelamiento completo de la instalación STEL y retirada de carpa.
– Descontaminación del terreno contaminado en la entrada del edificio 64 hasta 2 m de profundidad y restauración del vial.
– Adaptación de un local para el acondicionamiento de residuos en Pimic-Este.
– Adaptación de un local para la caracterización de residuos en Pimic-Este.
– Realización de campaña de barrido radiológico y sondeos.
En los apartados siguientes se proporciona un resumen de los servicios y obras más relevantes requeridos, con la mejor estimación en cuanto a recursos, que podrá ser modificada por razones operativas.
Ingeniería y licenciamiento. Con objeto de abordar las actividades previstas en este Convenio se requiere la contratación de un servicio de ingeniería y licenciamiento que se encargue de las siguientes actividades:
– Las especificaciones técnicas necesarias para la contratación de obras (STEL, retirada de tierras, ejecución de sondeos, obras menores…).
– Análisis y elaboración / actualización de la documentación de licencia del proyecto y de los procedimientos soporte.
– Análisis de isotópicos y justificación del isotópico aplicable en función de cada unidad de desclasificación/descatalogación (UD/UL),
– Elaboración y seguimiento del Plan de Medida/Muestreo de las UD/UL (clasificación, planos, etc)
– Diseño y mantenimiento de Base de datos (planos, medidas, posiciones, resultados), con los formatos del PCMD de manera que sea posible cumplimentarlos digitalmente (incluyendo firmas)
– Selección de detectores/equipamiento necesario y condiciones de medida Barrido (velocidad, eficiencia, distancia).
– Seguimiento de la aplicación de las metodologías
El servicio dará respuesta a las actividades de obra, de desclasificación/descatalogación y de licenciamiento, con una media/año estimada de 3 recursos con diferentes perfiles y dedicaciones durante treinta meses.
Servicio de supervisión y ejecución. Este servicio contará con un supervisor de trabajos durante 2 años para la supervisión de obras y de las brigadas de descontaminación y de desclasificación, que tendrán dedicaciones y perfiles variables en el plan de trabajo.
Servicio de gestión de materiales. Se necesita durante dieciocho meses, con un técnico especialista en gestión de materiales y un apoyo en campo/administrativo, para el control de entradas y salidas de almacenes.
Los últimos seis meses se dedicará a la preparación y expedición de los todos los residuos radiactivos que cumplan con los criterios de aceptación de El Cabril, y de los materiales desclasificados que tengan su expediente de desclasificación finalizado.
Servicio de Dirección de Obra y PRL. Se encargará de la vigilancia, seguimiento y seguridad de las obras y evaluaciones de riesgos, así como de los trabajos en altura y espacios confinados relacionados con la descontaminación y desclasificación de paramentos. La Dirección de Obra prestará su servicio durante un año mientras que el servicio de PRL se extenderá durante dos años.
UTPR (Caracterización y PR operacional). Este servicio de apoyo al SPR-CIEMAT contará, previsiblemente, con 1,5 licencias de jefe de PR y 2 TEPR como equipo mínimo durante 2 años. El equipo de trabajo en este ámbito se verá aumentado con un mayor número de TEPR en función del avance de los trabajos. El número total de TEPR será variable, de tal manera que cada obra tendrá un TEPR adicional, los trabajos de descontaminación tendrán hasta 4 TEPR (incluidos en los trabajos de la brigada de descontaminación) y los de desclasificación contarán con hasta 7 TEPR (incluidos en apoyados por la brigada de desclasificación).
Descontaminación entrada edificio E-64. La entrada de este edificio, concretamente su local d, (E-64-P-01d), tiene contaminación por debajo del suelo. A efectos de este informe técnico hay una serie de incertidumbres acerca del alcance de la misma, pero, dado que está ubicada entre la perfilería de puerta y una canaleta de recogida de pluviales, no se descarta que esta contaminación se haya dispersado longitudinalmente por el resto de los locales. Se estima una intervención moderada de retirada de terrenos hasta un máximo de 2 metros de profundidad y extendida hasta el muro del pinar.
La estimación de superficie afectada tiene en cuenta 22 m de largo de pasillo, 3,75 m de ancho, profundidad máxima de contaminación 2 m, espesor del hormigón 10 cm. Resultado, unos 170 m3 de tierra (sin esponjar) lo que serían unos 253 m3 esponjados y 9 m3de hormigón.
Se restaurará el vial tras esta intervención.
En caso de que la contaminación avance en mayor profundidad, la toma de decisiones al respecto de continuar o no los trabajos deberá justificarse con criterios radiológicos y de prevención de riesgos convencionales.
Desmantelamiento del STEL. Se desmantelará completamente el STEL como instalación ligada a IN-01. La carpa actuará como confinamiento de los trabajos, con las condiciones que determine el SPR.
Finalmente se retirará la carpa.
Desmantelamiento ventilación E-11. El sistema de ventilación del E-11 se desmontará completamente y los residuos generados se alojarán en embalajes, previsiblemente de tipo CMT, y atendiendo a su clasificación radiológica se gestionará como RBBA o material desclasificable.
La aplicación de la metodología de desclasificación de paramentos requiere de una medida preliminar de todos ellos con objeto de determinar la inexistencia de puntos contaminados, el diseño del muestreo, la elaboración y actualización continua de los planos y la toma de un importante número de medidas y muestras aleatorias e intencionales para su análisis en laboratorio, el análisis de resultados, la gestión del materiales residuales, que aunque no se considera significativo en volumen, sí debe ser rigurosamente caracterizado, así como la elaboración de informes, certificados, etc., que permitan la desclasificación de los edificios para otros usos.
El alcance de esta desclasificación incluye todos los paramentos (exteriores e interiores) de los edificios del área.
Se ejecutarán las siguientes actividades:
– Preparatorias (Identificación y clasificación de UD y Cumplimentación ficha UD y Establecimiento de controles de acceso).
– Diseño de la campaña (mallado de paramentos y medidas de barrido).
– Diseño de la campaña de muestreo (verificación de equipos y Ejecución de medidas.
– Realización de las medidas y entrega a CIEMAT de los resultados.
Se contemplan las medidas radiológicas para la posterior desclasificación de los siguientes edificios:
– Edificio E-11 (planta y sótano).
– Edificio E-11 anexo.
– Edificio E-11 intermedio.
– E-11 torre.
– Edificio E-63.
– Edificio E-64.
– Campa CSAR y su ampliación.
– Campa STEL.
CIEMAT tiene aprobados los niveles de liberación del emplazamiento y un Plan de Restauración del Emplazamiento. La metodología adoptada para la realización de la Caracterización Final y la demostración del cumplimiento del criterio de liberación sigue de forma general lo indicado en el NUREG-1575.
Barridos gamma. Permitirán localizar áreas de actividad por encima de fondo, descartar la existencia de zonas con contaminación significativa, y realizar un primer diagnóstico del estado radiológico de la UD/UL.
Sondeos. Se ejecutará una campaña de sondeos en profundidad para descartar la contaminación por debajo de 15 cm.
CIEMAT y Enresa colaborarán estrechamente, de acuerdo a sus respectivas competencias, en el cumplimiento del siguiente calendario de ejecución del proyecto.
El coste total del desarrollo del proyecto de Descatalogación del área Pimic Oeste, objeto de este convenio, se estima en 7.922.642 euros.
Dentro de este coste se diferencia:
– El coste de las actividades a realizar por Enresa, que se estima en un total de 6.467.587 euros (IVA no incluido).
– El coste de las actividades a realizar por el CIEMAT, estimados 808.297 euros.
– Impuestos y tasas a pagar por el CIEMAT sobre los trabajos de Enresa, estimados en 646.758 euros.
Los costes tienen la siguiente planificación temporal:
El cálculo de costes de Enresa corresponde a las actuaciones presentadas en el anexo I, anexo técnico, para los siguientes conceptos e incluye una estimación de Contingencias del 10 %.
Con la siguiente distribución temporal cuyo total se refleja en la tabla 1.
El coste de las actividades de Enresa, 6.467.587 euros, será aportado por el CIEMAT a cargo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la aplicación presupuestaria 28.103.46QB.692.00 y a cargo de Presupuesto Generales del Estado en la aplicación presupuestaria 28.103.467H.640.30.
La anualidad 2023 con una cuantía de 453.885 euros, la anualidad 2024 con una cuantía de 3.024.536 euros y parcialmente la anualidad 2025 con una cuantía de 951.397 euros, serán financiadas con cargo al Plan de Recuperación, en concreto a la Componente 17 en el apartado C17.I2 Fortalecimiento de las capacidades, infraestructuras y equipamientos de los agentes del SECTI, dentro de la sub-medida C17.I2F1, y de la línea C17.I2F1.61 Laboratorio de triple haz con aceleradores lineales.
La anualidad 2025 restante se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado con una cuantía de 2.037.769 euros.
Además, el coste de las actividades a realizar por el CIEMAT y del IVA de las facturas emitidas por Enresa será asumido tanto a través de los recursos propios como de los gastos de funcionamiento e inversión que el CIEMAT tiene planificados en su presupuesto anual (con cargo de los Presupuestos Generales del Estado, aplicaciones presupuestarias 28.103.467H.21, 28.103.467H.221, 28.103.467H.225 y 28.103.467H.227).
Queda fuera del alcance de este convenio, las actividades de gestión de los residuos, tanto los desclasificados como los radiactivos, que se harán de acuerdo con la legislación vigente y con financiación propia
El presupuesto de las anualidades 2023 y siguientes podrán sufrir modificación si las cantidades aprobadas e incorporadas con este fin dentro del Plan de Recuperación sufren una variación. De ser así, se revisará la memoria Técnica y económica, siendo necesario recoger esta modificación en una adenda al presente convenio.
La aportación económica por parte del CIEMAT a Enresa se hará de acuerdo con el progreso del proyecto, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, y previa verificación de un informe de las actuaciones realizadas por trimestre, en el que se dejará constancia en particular de la facturación girada por sus contratistas a Enresa en el periodo correspondiente. Este informe irá acompañado de la factura correspondiente al CIEMAT.
Se prevé de esta manera 10 informes de Enresa con las correspondientes facturaciones a lo largo del proyecto.
De acuerdo con lo anterior, el régimen de facturación y el calendario de pagos del CIEMAT a Enresa propuesto, condicionado al desarrollo de los trabajos y a la verificación de los informes, será el siguiente:
Estas cantidades no contemplan las contingencias.
El importe de las contingencias (587.962 euros + IVA) se abonará tras la correspondiente justificación del imprevisto.
Desglose. El cálculo por trimestre se ha realizado teniendo en cuenta el cronograma de actuaciones que aparece en el anexo I, anexo técnico, y el desglose de costes del anexo II, anexo económico.
Cada actividad se ha prorrateado de acuerdo al periodo de ejecución previsto. De este modo, según su duración pueden aparecer en varios trimestres.