[ca] En aquest projecte es realitzarà un estudi i anàlisis del recurrent fracàs de la B40 entre Abrera i Terrassa. El projecte s'ha realitzat amb la col·laboració de La Cambra de Comerç de Terrassa, una entitat de serveis compromesa amb el desenvolupament econòmic de la demarcació que té com a finalitat oferir informació, assessorament i formació per millorar la gestió de les empreses a nivell local, nacional i internacional. L'objecte d'aquest treball és fer un estudi i anàlisi del recurrent fracàs d'un projecte. La B40 entre Abrera i Terrassa. Serà necessari fer un anàlisi tècnic, social, ambiental i econòmic del projecte. Es realitzarà una cerca d'informació exhaustiva de tot el projecte des del moment que va ser planificada fins l'actualitat, abastant altres trams per entendre la història i la finalitat de tota l'obra. No obstant, l'estudi i anàlisis detallat es farà del tram entre Abrera i Terrassa. L'objectiu general és aconseguir conèixer la planificació inicial del projecte, què ha succeït per no haver-lo dut a terme en el temps establert i el motiu pel quan no s'ha acabat encara, tot extraient-ne les conclusions oportunes. En definitiva, el treball es basa en buscar resposta a moltes qüestions que a dia d'avui es desconeixen i conèixer els veritables motius de la no finalització de les obres. Per aconseguir-ho, es farà una cerca d'informació sobre el projecte de la B40, un posterior anàlisis i una proposta de solucions. Es realitzaran entrevistes a alcaldes de les localitats afectades i a una associació naturalista per saber de primera mà què està passant i veure si afecta o no la finalització de la obra i en quins àmbits. D'aquesta manera, es podran mesurar els motius organitzatius, tècnics, i fer una proposta de millores.

[en] In this project, will be carried out a study and analysis of the recurring failure of the B40 between Abrera and Terrassa. The project has been carried out with the collaboration of La Cambra de Comerç de Terrassa, a service entity committed to the economic development of the demarcation whose purpose is to offer information, advice, and training to improve the management of companies at a local, national, and international level. The purpose of this work is to carry out a study and analysis of the recurrent failure of a project. The B40 between Abrera and Terrassa. It will be necessary to carry out a technical, social, environmental, and economic analysis of the project. An exhaustive information search will be carried out on the entire project from the time it was planned to today, covering other sections to understand the history and purpose of the entire work. However, the detailed study and analysis will be made of the section between Abrera and Terrassa. The general objective is to get to know the initial planning of the project, which has happened, why it has not been carried out in the established time and the reason why it has not finished yet, drawing the appropriate conclusions. In short, the project is based on finding answers to many questions that are unknown today and finding out the true reasons for the non-finishing of the B40. To achieve this, will be carried out an information search on the B40 project, a subsequent analysis, and a proposal for solutions. Interviews will be held with mayors of the affected towns and a naturalist association to find out first-hand what is happening and to see whether it affects the completion of the work and in which areas. In this way, the organizational and technical reasons can be measured and a proposal for improvements can be made.