[ca] En aquest treball es detallen aspectes de la fabricació de 104 Super-Drawers per al projecte ATLAS de CERN, on es posen a prova les prediccions del Model Estàndard de la Física de Partícules, que resumeix la nostra comprensió actual de quins són els components bàsics de la matèria i com interactuen, la qual cosa pot conduir a descobriments revolucionaris i a el desenvolupament de noves teories per descriure millor el nostre univers. L'objectiu de la feina és l'organització d'aquest projecte, proposant una estructura de treball eficient, alhora que realista, per poder complir amb els lliuraments parcials de documentació sol·licitades. El projecte per al qual es realitza la producció d'aquests Super-Drawers consisteix en l'actualització de l'electrònica del Calorímetre Hadrònic (TileCal) que cobreix la regió més central de l'experiment ATLAS al Gran Col·lisionador d'Hadrons (LHC per les seves sigles en anglès ). El TileCal utilitza plaques de ferro com absorbent i rajoles rutilants de plàstic com a material actiu. La llum de centelleig produïda en les rajoles es transmet mitjançant fibres que canvien de longitud d'ona als tubs fotomultiplicadors (PMT). Com a conseqüència d'això, l'estructura mecànica s'ha d'actualitzar d'acord al seu nou ús i la disposició dels diferents components electrònics. Un Super-Drawer és el nom donat a aquestes estructures mecàniques d'alumini compostes per diferents peces acoblades, que serveix per emmagatzemar els sensors i connectar-los a altres components electrònics per a la lectura de les dades captades dins del TileCal. En aquestes pàgines es descriuen els diferents processos de fabricació, acoblament, testejat i empaquetatge de la sèrie a fabricar i es fa un estudi exhaustiu dels temps consumits per cadascuna d'aquestes tasques per als diferents elements, tenint en compte els temps previstos gràcies a 1 preproducció realitzada a finals de 2019. El lliurament de tota la producció s'ha de fer abans de finals de març de l'any 2023, per la qual cosa es disposa de 2 anys i 2 mesos per a la producció dels 104 Super-Drawers. L'organització d'aquesta producció ens ha permès tenir una pauta ben definida de tasques a realitzar, així com dels períodes consumits per cadascuna d'elles, amb el que hem pogut confirmar que el lliurament a CERN podrà ser realitzada al maig de 2022, tenint 11 mesos de marge en cas de patir retards.

[es] En este trabajo se detallan aspectos de la fabricación de 104 Super-Drawers para el proyecto ATLAS del CERN, donde se ponen a prueba las predicciones del Modelo Estándar de la Física de Partículas, que resume nuestra comprensión actual de cuáles son los componentes básicos de la materia y cómo interactúan, lo cual puede conducir a descubrimientos revolucionarios y al desarrollo de nuevas teorías para describir mejor nuestro universo. El objetivo del trabajo es la organización de este proyecto, proponiendo una estructura de trabajo eficiente, a la vez que realista, para poder cumplir con las entregas parciales de documentación solicitadas. El proyecto para el cual se realiza la producción de esos Super-Drawers consiste en la actualización de la electrónica del calorímetro hadrónico (TileCal) que cubre la región más central del experimento ATLAS en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC por sus siglas en inglés). El TileCal utiliza placas de hierro como absorbente y baldosas centelleantes de plástico como material activo. La luz de centelleo producida en las baldosas se transmite mediante fibras que cambian de longitud de onda a los tubos fotomultiplicadores (PMT). Como consecuencia de esto, la estructura mecánica tiene que actualizarse acorde a su nuevo uso y la disposición de los diferentes componentes electrónicos. Un Super-Drawer es el nombre dado a esas estructuras mecánicas de aluminio compuestas por diferentes piezas ensambladas, que sirve para almacenar los sensores y conectarlos a otros componentes electrónicos para la lectura de los datos captados dentro del TileCal. En estas páginas se describen los diferentes procesos de fabricación, ensamblaje, testeado y empaquetamiento de la serie a fabricar y se hace un estudio exhaustivo de los tiempos consumidos por cada una de estas tareas para los diferentes elementos, teniendo en cuenta los tiempos previstos gracias a una preproducción realizada a finales de 2019. La entrega de toda la producción debe hacerse antes de finales de marzo del año 2023, por lo que se dispone de 2 años y 2 meses para la producción de los 104 Super-Drawers. La organización de esta producción nos ha permitido tener una pauta bien definida de tareas a realizar, así como de los periodos consumidos por cada una de ellas, con lo que hemos podido confirmar que la entrega al CERN podrá ser realizada en mayo de 2022, teniendo 11 meses de margen en caso de sufrir retrasos.