[en] In this work, the idea to be presented is to define the concept of a project and everything it entails to bring it to fruition, along with the creation of an installation project. The methodologies and concepts of project management are the central core of this initiative, where various approaches are combined to ensure a satisfactory final product. Analyzing this topic from different perspectives, special attention is given to applicable project management methods, with an investigation into the benefits that their implementation can bring to projects such as the installation project for a daycare. Emphasis is placed on economic, technical, and communicative aspects, with a detailed review of all the necessary documentation to turn this project into a reality. The use of project management methodologies is combined with considering the role of the end user, essential for understanding and satisfying the final product. On the other hand, the installation project for a daycare on Fernando Pessoa Street in Barcelona is addressed, with the aim of meeting the specifications of the developer and the architect. Validation of current regulations, both at the local and European levels, is essential to ensure the legal compliance of the building's installation design. Additionally, aligning this project with the aforementioned methodologies is sought to ensure efficient execution. The result of this work will be an installation report, including all the necessary elements and technical studies. Likewise, a detailed budget according to the ITEC price bank and executive plans will be included. This set of documentation will provide a clear and concise foundation for construction management, ensuring an effective execution of the project with all details addressed.

[es] En este trabajo, la idea a presentar consiste en definir el concepto de proyecto y todo lo que implica llevarlo a cabo, junto con la creación de un proyecto de instalaciones. Las metodologías y conceptos de gestión de proyectos son el núcleo central de esta iniciativa, donde se combinan diversos enfoques para asegurar un producto final satisfactorio. Analizando este tema desde diferentes perspectivas, se presta especial atención a los métodos de gestión de proyectos aplicables, con una investigación de los beneficios que su implementación puede aportar a proyectos como el de instalaciones para una guardería. El énfasis recae en aspectos económicos, técnicos y comunicativos, con una detallada revisión de toda la documentación necesaria para convertir este proyecto en realidad. El uso de las metodologías de gestión de proyectos se combina con la consideración del papel del usuario final, esencial para la comprensión y satisfacción del producto final. Por otro lado, se aborda el proyecto de instalaciones para una guardería en la calle Fernando Pessoa en Barcelona, con el objetivo de cumplir con las especificaciones del promotor y el arquitecto. La validación de la normativa vigente, tanto a nivel local como europeo, es fundamental para asegurar la conformidad legal del diseño de instalaciones del edificio. Además, se busca alinear este proyecto con las metodologías previamente mencionadas para asegurar una ejecución eficiente. El resultado de este trabajo será una memoria de instalaciones, con todos los elementos necesarios y estudios técnicos. Asimismo, se incluirá un presupuesto detallado según el banco de precios del ITEC y planos ejecutivos. Este conjunto de documentación proporcionará una base clara y concisa para la dirección de obra, garantizando una ejecución efectiva del proyecto con todos los detalles abordados.