[en] The present Master's Thesis involves both the technical and economic management of the execution of a construction project, treated from the perspective of the construction company, specifically, from the Project Manager's point of view, who will execute the work in accordance with the budget and the work execution period described in the winning proposal of the tender announcement. The project that is the subject of this Master's Thesis is titled "RECONDITIONING OF CONSTRUCTION PROJECT: REHABILITATION OF THE PLATFORM OF THE CA-624 ACCESS ROAD TO PISUEÑA, P.K. 0+000 TO P.K. 4+150 IN SELAYA. SECTION: CROSS WITH CA-262 - PISUEÑA" with a Base Bidding Budget of 2.524.500 €, including VAT, and an initial work execution period of 18 months. On January 10, 2023, the announcement of the tender was published through an open procedure and ordinary processing. On July 4, 2023, the project was adjudicated to the company "SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A." for an amount of 2.210.300,48 €, which represents a reduction of 12,45 % compared to the Base Bidding Budget. Currently, this construction work is in progress.

[es] El presente Trabajo de Fin de Máster consiste en la gestión técnica y económica de un proyecto de construcción de ingeniería civil, tratado desde un punto de vista de una empresa constructora, en concreto, desde el punto de vista del jefe de Obra, que será el que ejecutará la obra ajustándose al presupuesto y plazo de ejecución descritos en la propuesta ganadora del anuncio de licitación. El proyecto objeto de este Trabajo de Fin de Máster es el "REACONDICIONAMIENTO DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA DE LA CARRETERA CA-624 DE ACCESO A PISUEÑA, P.K. 0+000 A P.K. 4+150. T.M. SELAYA. TRAMO: CRUCE CON CA· 262 – PISUEÑA" y cuenta con un Presupuesto Base de Licitación (PBL) de 2.524.500,00 € y un plazo de ejecución de 18 meses. El 10 de Enero de 2023 se publica el anuncio de licitación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. El 04 de Julio de 2023 se adjudica la obra a la empresa "SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A." por un importe de 2.210.300,48 €, lo que supuso una baja del 12,45 % con respecto al Presupuesto Base de Licitación. Esta obra se encuentra en ejecución en la actualidad. El presente Trabajo de Fin de Máster consiste en la gestión técnica y económica de un proyecto de construcción de ingeniería civil, tratado desde un punto de vista de una empresa constructora, en concreto, desde el punto de vista del jefe de Obra, que será el que ejecutará la obra ajustándose al presupuesto y plazo de ejecución descritos en la propuesta ganadora del anuncio de licitación. El proyecto objeto de este Trabajo de Fin de Máster es el "REACONDICIONAMIENTO DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA DE LA CARRETERA CA-624 DE ACCESO A PISUEÑA, P.K. 0+000 A P.K. 4+150. T.M. SELAYA. TRAMO: CRUCE CON CA· 262 – PISUEÑA" y cuenta con un Presupuesto Base de Licitación (PBL) de 2.524.500,00 € y un plazo de ejecución de 18 meses. El 10 de Enero de 2023 se publica el anuncio de licitación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. El 04 de Julio de 2023 se adjudica la obra a la empresa "SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A." por un importe de 2.210.300,48 €, lo que supuso una baja del 12,45 % con respecto al Presupuesto Base de Licitación. Esta obra se encuentra en ejecución en la actualidad.