[en] In this project, will be carried out a study and analysis of the recurring failure of the B40 between Abrera and Terrassa. The project has been carried out with the collaboration of La Cambra de Comerç de Terrassa, a service entity committed to the economic development of the demarcation whose purpose is to offer information, advice, and training to improve the management of companies at a local, national, and international level. The purpose of this work is to carry out a study and analysis of the recurrent failure of a project. The B40 between Abrera and Terrassa. It will be necessary to carry out a technical, social, environmental, and economic analysis of the project. An exhaustive information search will be carried out on the entire project from the time it was planned to today, covering other sections to understand the history and purpose of the entire work. However, the detailed study and analysis will be made of the section between Abrera and Terrassa. The general objective is to get to know the initial planning of the project, which has happened, why it has not been carried out in the established time and the reason why it has not finished yet, drawing the appropriate conclusions. In short, the project is based on finding answers to many questions that are unknown today and finding out the true reasons for the non-finishing of the B40. To achieve this, will be carried out an information search on the B40 project, a subsequent analysis, and a proposal for solutions. Interviews will be held with mayors of the affected towns and a naturalist association to find out first-hand what is happening and to see whether it affects the completion of the work and in which areas. In this way, the organizational and technical reasons can be measured and a proposal for improvements can be made.

[es] En este proyecto se realizará un estudio y análisis del recurrente fracaso de la B40 entre Abrera y Terrassa. El proyecto se ha realizado con la colaboración de La Cambra de Comerç de Terrassa, una entidad de servicios comprometida con el desarrollo económico de la demarcación que tiene como finalidad ofrecer información, asesoramiento y formación para mejorar la gestión de las empresas en nivel local, nacional e internacional. El objeto de este trabajo es realizar un estudio y análisis del recurrente fracaso de un proyecto. La B40 entre Abrera y Terrassa. Será necesario realizar un análisis técnico, social, ambiental y económico del proyecto. Se realizará una búsqueda de información exhaustiva de todo el proyecto desde el momento en que fue planificada hasta la actualidad, abarcando otros tramos para entender la historia y la finalidad de toda la obra. Sin embargo, el estudio y análisis detallado se hará del tramo entre Abrera y Terrassa. El objetivo general es conseguir conocer la planificación inicial del proyecto, que ha sucedido por no haberlo llevado a cabo en el tiempo establecido y el motivo por el que no ha terminado todavía, extrayendo las conclusiones oportunas. En definitiva, el trabajo se basa en buscar respuesta a muchas cuestiones que hoy en día se desconocen y conocer los verdaderos motivos de la no terminación de las obras. Para conseguirlo, se realizará una búsqueda de información sobre el proyecto de la B40, un posterior análisis y una propuesta de soluciones. Se realizarán entrevistas a alcaldes de las localidades afectadas y a una asociación naturalista para saber de primera mano qué está pasando y ver si afecta o no a la finalización de la obra y en qué ámbitos. De este modo, se podrán medir los motivos organizativos, técnicos, y realizar una propuesta de mejoras.