[en] The purpose for this thesis is the development of a cost control Systems of application for a shipyard, and so tailored to its requirements, able to let managers know the costs generated in each of its shops/departments in an objective and accurate way. The thesis is divided into the following chapters: 1st chapter: Research and gathering of data. Study and analysis of cost control systems used at present shipyards (research and study of at least two shipyards). Introduction of the studied shipyards and their particulars. 2nd chapter: Conclusions of the previous research. Contents of main ideas drawn from the research phase. 3rd chapter: Definition of initial premises for the development of a cost control system to be applied to shipyards: - Model shipyard for the cost control system development (facilities/departments). - Selection of the optimized cost control system for the shipyard. 4th chapter: Development of a cost control system to be applied to the model shipyard. 5th chapter: Conclusions. Taking into account the great amount of processes that take place every day at a shipyard, and so the size of its facilities, it is complicated to perform a cost control that allows managers to know the exact cost generated by every process. The fact that vessels being built are not identical, while the building processes are overlapped, sharing the same shops and facilities, makes it difficult to determine the exact proportion in which generated costs at each job centre are shared out by vessels undergoing fabrication in the shipyard. So far, the distribution of costs at the end of fabrication for each vessel and budget deviations. This thesis intends to develop a control system allowing the knowledge of these data in an accurate way.

[es] El objeto de la tesis es el desarrollo de un sistema para control de costes aplicable a un astillero, y adaptado a sus necesidades, que permita conocer los costes generados en cada una de sus instalaciones/departamentos de manera objetiva. Las partes en las que se divide la tesis son las siguientes: 1ª parte: Investigación y recopilación de datos. Estudio y análisis de los sistemas de control de costes que se aplican en los astilleros actuales (estudio de al menos dos astilleros). Presentación de los astilleros estudiados y sus peculiaridades. 2ª parte: Conclusiones del estudio previo. Síntesis de las ideas principales extraídas en la fase de investigación. 3ª parte: Definición de las condiciones de partida para el desarrollo de un sistema para control de costes de aplicación a astilleros: - Astillero tipo base de trabajo (instalaciones/departamentos). - Sistema de control de costes idóneo. 4ª parte: Desarrollo de un sistema para control de costes de aplicación a un astillero tipo. 5ª parte: Conclusiones. Dada la gran cantidad de procesos que tienen lugar a diario en un astillero, así como al tamaño de sus instalaciones, es complicado realizar un control de costes que permita conocer los costes exactos generados por cada proceso. El hecho de que los buques que se construyen no sean iguales, y que se solape la construcción de dos o más de ellos, compartiendo los mismos talleres e instalaciones, hace que sea difícil determinar la proporción en que se reparten los costes originados en cada centro de trabajo, y por tanto, el reparto final de cada construcción, así como las desviaciones al presupuesto inicial. En esta tesis se pretende desarrollar un sistema de control que permita conocer estos datos con exactitud.