[en] The purpose for this thesis is the development of a cost control Systems of application for a shipyard, and so tailored to its requirements, able to let managers know the costs generated in each of its shops/departments in an objective and accurate way. The thesis is divided into the following chapters: 1st chapter: Research and gathering of data. Study and analysis of cost control systems used at present shipyards (research and study of at least two shipyards). Introduction of the studied shipyards and their particulars. 2nd chapter: Conclusions of the previous research. Contents of main ideas drawn from the research phase. 3rd chapter: Definition of initial premises for the development of a cost control system to be applied to shipyards: - Model shipyard for the cost control system development (facilities/departments). - Selection of the optimized cost control system for the shipyard. 4th chapter: Development of a cost control system to be applied to the model shipyard. 5th chapter: Conclusions. Taking into account the great amount of processes that take place every day at a shipyard, and so the size of its facilities, it is complicated to perform a cost control that allows managers to know the exact cost generated by every process. The fact that vessels being built are not identical, while the building processes are overlapped, sharing the same shops and facilities, makes it difficult to determine the exact proportion in which generated costs at each job centre are shared out by vessels undergoing fabrication in the shipyard. So far, the distribution of costs at the end of fabrication for each vessel and budget deviations. This thesis intends to develop a control system allowing the knowledge of these data in an accurate way.

[gl] O obxectivo da tese é o desenvolvemento dun sistema para o control dos custos de aplicación nun estaleiro, e adaptado ás súas necesidades, de maneira que permita coñece-los custos xerados en cada unha das súas instalacións /departamentos obxectivamente. As partes nas que se divide a tese son as seguintes: 1ª Parte: Investigación e recollida de datos. Estudo e análise dos sistemas de control de custos aplicados nos estaleiros actuais (estudo de polo menos dous estaleiros). Presentación dos estaleiros estudados e as súas peculiaridades. 2ª Parte: Conclusións do estudo anterior. Resumo das principais ideas obtidas na fase de investigación. 3ª Parte: Definición das condicións de partida para o desenvolvemento dun sistema de control de custos aplicable ós estaleiros: - Estaleiro tipo base de traballo (instalacións / departamentos) - Sistema de control de custos axeitado 4ª Parte: Desenvolvemento dun sistema de control de custos para aplicar nun estaleiro tipo. 5ª Parte: Conclusións. Dado o gran número de procesos que ocorren a diario nun estaleiro, e ó tamaño das súas instalacións, é difícil facer un control de custos que permita coñece-los custos exactos xerados por cada proceso. O feito de que os buques que se constrúen non son iguais, e que se superpón á construción de dous ou máis deles, compartindo os mesmos talleres e instalacións, fai que sexa difícil determina-la proporción na que se reparten os custos incorridos en cada centro de traballo e, polo tanto, a distribución final de custos de cada construción e os desvíos en relación ó orzamento orixinal. Esta tese ten como obxectivo desenvolver un sistema de control que permita coñecer estes datos con exactitude