[en] The following work is about how the implementation of a housing building in the Andorran territory was carried out, with all its phases. First of all, we will contextualise the building to see its main characteristics, its location, the climatology and morphology of the area and the legal framework in which this construction is carried out. Then there will be a second part where you will basically see how the terrain was rebuilt to make the building. With the methods used for the movement of land and the duration of this phase of the project. Once we have seen this very important part in the Andorran building, we will go on to analyse the implementation phase of the work with all the construction phases, elements used, dedication time of each phase and finally solutions taken by the execution. Seeing the entire constructive process, we will review the materials selected by the completion of the work both of doors and windows as well as all the selected solutions. Therefore, at the end of the work, we will be able to have an overall view of both the geographical area and its geology and climatology. In addition, we will also have a small appreciation of how Andorran legislation works in construction. Finally, the work offers us the opportunity to see the whole process that has been carried out for the development of the building and the differences that can be seen with the construction in a flatter or less mountainous area, as well as the total duration of the work. The following work is about how the implementation of a housing building in the Andorran territory was carried out, with all its phases

[es] El siguiente trabajo trata sobre cómo se realizó la implementación de un edificio de viviendas en el territorio andorrano, con todas sus fases. Antes de nada, haremos una contextualización del edificio para ver sus principales características, su localización, la climatología y morfología de la zona y el marco legal en el cual se lleva a cabo esta construcción. Después habrá una segunda parte donde fundamentalmente se explicará cómo se reacondicionó el terreno para poder hacer el edificio. Con los métodos empleados para el movimiento de tierras y la duración de esta fase del proyecto. Una vez ya hemos visto esta parte importantísima en la edificación andorrana pasaremos a analizar la fase de ejecución de la obra con todas las fases de construcción, elementos utilizados, tiempos de dedicación de cada fase y finalmente soluciones tomadas para la ejecución. Al ver todo el proceso constructivo haremos una repasada a los materiales seleccionados para el acabado de la obra tanto de puertas como ventanas como todas las soluciones seleccionadas. Por lo tanto, al acabar el trabajo, podremos tener una visión global tanto de la zona geográfica, como de su geología y climatología. Además también podremos tener una pequeña apreciación de cómo funciona la legislación andorrana en la construcción. Por último, el trabajo nos ofrece la posibilidad de ver todo el proceso que se ha llevado a cabo para el desarrollo del edificio y las diferencias que se pueden apreciar con la construcción a una zona más plana o sin tanta montaña, así como la duración total de la obra