[es] El objeto de la tesis es el desarrollo de un sistema para control de costes aplicable a un astillero, y adaptado a sus necesidades, que permita conocer los costes generados en cada una de sus instalaciones/departamentos de manera objetiva. Las partes en las que se divide la tesis son las siguientes: 1ª parte: Investigación y recopilación de datos. Estudio y análisis de los sistemas de control de costes que se aplican en los astilleros actuales (estudio de al menos dos astilleros). Presentación de los astilleros estudiados y sus peculiaridades. 2ª parte: Conclusiones del estudio previo. Síntesis de las ideas principales extraídas en la fase de investigación. 3ª parte: Definición de las condiciones de partida para el desarrollo de un sistema para control de costes de aplicación a astilleros: - Astillero tipo base de trabajo (instalaciones/departamentos). - Sistema de control de costes idóneo. 4ª parte: Desarrollo de un sistema para control de costes de aplicación a un astillero tipo. 5ª parte: Conclusiones. Dada la gran cantidad de procesos que tienen lugar a diario en un astillero, así como al tamaño de sus instalaciones, es complicado realizar un control de costes que permita conocer los costes exactos generados por cada proceso. El hecho de que los buques que se construyen no sean iguales, y que se solape la construcción de dos o más de ellos, compartiendo los mismos talleres e instalaciones, hace que sea difícil determinar la proporción en que se reparten los costes originados en cada centro de trabajo, y por tanto, el reparto final de cada construcción, así como las desviaciones al presupuesto inicial. En esta tesis se pretende desarrollar un sistema de control que permita conocer estos datos con exactitud.

[gl] O obxectivo da tese é o desenvolvemento dun sistema para o control dos custos de aplicación nun estaleiro, e adaptado ás súas necesidades, de maneira que permita coñece-los custos xerados en cada unha das súas instalacións /departamentos obxectivamente. As partes nas que se divide a tese son as seguintes: 1ª Parte: Investigación e recollida de datos. Estudo e análise dos sistemas de control de custos aplicados nos estaleiros actuais (estudo de polo menos dous estaleiros). Presentación dos estaleiros estudados e as súas peculiaridades. 2ª Parte: Conclusións do estudo anterior. Resumo das principais ideas obtidas na fase de investigación. 3ª Parte: Definición das condicións de partida para o desenvolvemento dun sistema de control de custos aplicable ós estaleiros: - Estaleiro tipo base de traballo (instalacións / departamentos) - Sistema de control de custos axeitado 4ª Parte: Desenvolvemento dun sistema de control de custos para aplicar nun estaleiro tipo. 5ª Parte: Conclusións. Dado o gran número de procesos que ocorren a diario nun estaleiro, e ó tamaño das súas instalacións, é difícil facer un control de custos que permita coñece-los custos exactos xerados por cada proceso. O feito de que os buques que se constrúen non son iguais, e que se superpón á construción de dous ou máis deles, compartindo os mesmos talleres e instalacións, fai que sexa difícil determina-la proporción na que se reparten os custos incorridos en cada centro de traballo e, polo tanto, a distribución final de custos de cada construción e os desvíos en relación ó orzamento orixinal. Esta tese ten como obxectivo desenvolver un sistema de control que permita coñecer estes datos con exactitude