**U.S. ATLAS M&O Estimate**

**Cost Book**

**Funding Source:** All **Funding Type:** All

**Institutions:** All

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 2/2/2004 10:14:09 AM

**WBS Number:** 3 **Description:** U.S. ATLAS M&O Estimate

**Institution :** **Contact:**

U.S. ATLAS Maintenance and Operations (M&O) includes detector specific
costs allocated to subsystems and Common Fund

cost related to overall experimental operations.

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

8614 0 0 8614 7288 0 1326 0 40.2 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Sr Research Scientist B/I 0 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760

0 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687
201.687

Computer Professional R 0 0 880 880 880 1760 1760 1760 1760 1760

0 0 85.116 85.116 85.116 170.232 170.232 170.232 170.232 170.232

Mechanical Engineer R 0 0 6060 6060 6060 5060 5060 5060 5060 5060

0 0 596.744 596.744 596.744 515.184 515.184 515.184 515.184 515.184

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 117.0 117.0 117.0 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5

Travel R 0.0 0.0 33.0 33.0 33.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 202 1052 1052 1052 1051 1051 1051 1051 1051

Page 1 of 15

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 2/2/2004 10:14:09 AM

**WBS Number:** 3.10 **Description:** Technical Coordination

**Institution :** **Contact:**

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

8614 0 0 8614 7288 0 1326 0 40.2 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Sr Research Scientist B/I 0 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760

0 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687
201.687

Computer Professional R 0 0 880 880 880 1760 1760 1760 1760 1760

0 0 85.116 85.116 85.116 170.232 170.232 170.232 170.232 170.232

Mechanical Engineer R 0 0 6060 6060 6060 5060 5060 5060 5060 5060

0 0 596.744 596.744 596.744 515.184 515.184 515.184 515.184 515.184

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 117.0 117.0 117.0 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5

Travel R 0.0 0.0 33.0 33.0 33.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 202 1052 1052 1052 1051 1051 1051 1051 1051

Page 2 of 15

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 2/2/2004 10:14:10 AM

**WBS Number:** 3.10.1 **Description:** ATLAS Access

**Institution :** **Contact:**

Include Access equipment for Ultra short, Short and long Access
configurations. This also include interfaces between systems

that are dominated by Access specifications.

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

1974 0 0 1974 1724 0 250 0 9.2 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Mechanical Engineer R 0 0 2655 2655 2655 1655 1655 1655 1655 1655

0 0 266.537 266.537 266.537 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

Travel R 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 298 298 298 216 216 216 216 216

Page 3 of 15

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 2/2/2004 10:14:10 AM

**WBS Number:** 3.10.1.1 **Description:** Access Equipment

**Institution :** BNL-M&O **Contact:**

Develop and manage Access Equipment for the electronics of the Barrel
Calorimeters, End cap calorimeters, JD Disc, and

installation and access tools for the Beam Pipe, and Inner Detector.
This level of effort will continue through 2007 when the

detector commissioning is completed. After 2007, a level of effort is
required for Access planning and implementation at CERN.

This effort will be the planning and coordination for Access to the
various detector elements during shutdown.

**U.S. ATLAS % share of activity:** 5.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

1730 0 0 1730 1480 0 250 0 7.5 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Mechanical Engineer R 0 0 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655

0 0 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

Travel R 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 216 216 216 216 216 216 216 216

Page 4 of 15

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 2/2/2004 10:14:10 AM

**WBS Number:** 3.10.1.2 **Description:** Access and Interface Beam and
Pixel

**Institution :** LBNL **Contact:**

Define interfaces and Access between Pixel and Beam Pipe. Beam Pipe and
Pixel are now one unit that is removed during long

term access. This level of effort will be required through 2007 when the
Inner Detector is finally and successfully installed.

**U.S. ATLAS % share of activity:** 5.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

245 0 0 245 245 0 0 0 1.7 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Mechanical Engineer R 0 0 1000 1000 1000 0 0 0 0 0

0 0 81.56 81.56 81.56 0 0 0 0 0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 82 82 82 0 0 0 0 0

Page 5 of 15

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 2/2/2004 10:14:10 AM

**WBS Number:** 3.10.2 **Description:** Maintenance of Movement System

**Institution :** **Contact:**

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

1152 0 0 1152 995 0 157 0 5.7 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Mechanical Engineer R 0 0 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

0 0 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

Travel R 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 144 144 144 144 144 144 144 144

Page 6 of 15

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 2/2/2004 10:14:11 AM

**WBS Number:** 3.10.2.1 **Description:** Movement System Control

**Institution :** ANL **Contact:**

This level of effort is required for the design, procurement,
maintenance and operation of the Movement Control System for the

detector. The design and procurement effort will performed through 2006.
Thereafter, the level of effort is required for Access

planning and implementation at CERN. This effort will be the management,
planning, maintenance and operation of the Movement

Control System for Accessing the detector elements during shutdown.

**U.S. ATLAS % share of activity:** 5.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

1152 0 0 1152 995 0 157 0 5.7 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Mechanical Engineer R 0 0 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

0 0 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

Travel R 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 144 144 144 144 144 144 144 144

Page 7 of 15

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 2/2/2004 10:14:11 AM

**WBS Number:** 3.10.3 **Description:** Configuration Control Envelope

**Institution :** **Contact:**

**U.S. ATLAS % share of activity:** 5.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

2549 0 0 2549 1647 0 902 0 9.8 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Mechanical Engineer R 0 0 2155 2155 2155 2155 2155 2155 2155 2155

0 0 205.887 205.887 205.887 205.887 205.887 205.887 205.887 205.887

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0

Travel R 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 319 319 319 319 319 319 319 319

Page 8 of 15

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 2/2/2004 10:14:11 AM

**WBS Number:** 3.10.3.1 **Description:** Configuration Control

**Institution :** BNL-M&O **Contact:**

This level of effort is required to support the Configuration Control of
the detector. This effort will be peaking through 2008 when

the Detector is finally closed and completed. After 2008, a level of
effort is required for Configuration Control for planned work

during shutdown periods, and the planned Upgrade effort for 2010. This
effort is based at BNL.

**U.S. ATLAS % share of activity:** 5.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

1701 0 0 1701 1480 0 222 0 7.5 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Mechanical Engineer R 0 0 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655

0 0 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Travel R 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 213 213 213 213 213 213 213 213

Page 9 of 15

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 2/2/2004 10:14:12 AM

**WBS Number:** 3.10.3.2 **Description:** Configuration Control @ CERN

**Institution :** BNL-M&O **Contact:**

This level of effort is required to support the Configuration Control of
the detector. This effort will be peaking through 2008 when

the Detector is finally closed and completed. After 2008, a level of
effort is required for Configuration Control for planned work

during shutdown periods, and the planned Upgrade effort for 2010. This
effort is based at CERN.

**U.S. ATLAS % share of activity:** 5.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

680 0 0 680 0 0 680 0 0.0 0.0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 85 85 85 85 85 85 85 85

Page 10 of 15

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 2/2/2004 10:14:12 AM

**WBS Number:** 3.10.3.3 **Description:** EC Muons Configuration Control

**Institution :** Brandeis University **Contact:**

This level of effort includes the Configuration Control of the End Cap
Muon System. The End Cap Muon System has special

problems related to the Muon Alignment System, which requires clear
lines of sight for this optical system. A constant level of

effort is essential during installation and commissioning through 2008
to ensure the alignment system is not obscured by detector

elements. After 2008, this level of effort will be required for Access
studies and interference studies for the Upgrade. In addition

placement specifications for the movements during access and
installation are required throughout the life of the detector.

**U.S. ATLAS % share of activity:** 5.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

167 0 0 167 167 0 0 0 2.3 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Mechanical Engineer R 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500

0 0 20.91 20.91 20.91 20.91 20.91 20.91 20.91 20.91

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 21 21 21 21 21 21 21 21

Page 11 of 15

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 2/2/2004 10:14:12 AM

**WBS Number:** 3.10.4 **Description:** Installation and Maintenance
Data Base

**Institution :** BNL-M&O **Contact:**

This level of effort is required for development and maintenance of
ATLAS Installation and Maintenance Data Base to satisfy INB

requirements. The effort supplements the effort by the Installation
Group until 2008, after which this group will have responsibility

for the entire effort. The database must be maintained during all
Access, maintenance and Upgrade work.

**U.S. ATLAS % share of activity:** 5.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

1124 0 0 1124 1107 0 17 0 6.5 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Computer Professional R 0 0 880 880 880 1760 1760 1760 1760 1760

0 0 85.116 85.116 85.116 170.232 170.232 170.232 170.232 170.232

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Travel R 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 90 90 90 171 171 171 171 171

Page 12 of 15

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 2/2/2004 10:14:12 AM

**WBS Number:** 3.10.4.1 **Description:** Installation Data Base

**Institution :** BNL-M&O **Contact:**

**U.S. ATLAS % share of activity:** 5.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

Page 13 of 15

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 2/2/2004 10:14:12 AM

**WBS Number:** 3.10.4.2 **Description:** Installation Data Base @ CERN

**Institution :** BNL-M&O **Contact:**

**U.S. ATLAS % share of activity:** 5.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

1124 0 0 1124 1107 0 17 0 6.5 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Computer Professional R 0 0 880 880 880 1760 1760 1760 1760 1760

0 0 85.116 85.116 85.116 170.232 170.232 170.232 170.232 170.232

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Travel R 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 90 90 90 171 171 171 171 171

Page 14 of 15

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 2/2/2004 10:14:13 AM

**WBS Number:** 3.10.5 **Description:** TC Project Office

**Institution :** BNL **Contact:**

US ATLAS support of ATLAS Technical Coordination Project Office

One FTE/year of base support for the TC Project Office (D.
Lissauer)**Details of Estimate:**

**U.S. ATLAS % share of activity:** 5.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

1815 0 0 1815 1815 0 0 0 9.0 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Sr Research Scientist B/I 0 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760

0 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687
201.687

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 202 202 202 202 202 202 202 202 202

Page 15 of 15