**U.S. ATLAS M&O Estimate**

**Cost Book**

**Funding** All **Funding Type:** All

**Institutions:** All

U.S. ATLAS M&&O Estimate Cost 1/23/2005 12:42:46 PM

**WBS** 3 **Description:** U.S. ATLAS M&O Estimate

**Institution :** **Contact**

U.S. ATLAS Maintenance and Operations (M&O) includes detector specific
costs allocated to subsystems and Common

Fund cost related to overall experimental operations.

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

8412 0 0 8412 7086 0 1326 0 39.2 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Sr Research Scientist B/I 0 0 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760
14080

0 0 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687
1613.496

**B/I Total** 0 0 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 14080

0 0 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687
1613.496

Computer Professional R 0 0 880 880 880 1760 1760 1760 1760 1760 11440

0 0 85.116 85.116 85.116 170.232 170.232 170.232 170.232 170.232
1106.508

Mechanical Engineer R 0 0 6060 6060 6060 5060 5060 5060 5060 5060 43480

0 0 596.744 596.744 596.744 515.184 515.184 515.184 515.184 515.184
4366.152

**R Total** 0 0 6940 6940 6940 6820 6820 6820 6820 6820 54920

0 0 681.86 681.86 681.86 685.416 685.416 685.416 685.416 685.416
5472.660

**Total** 0 0 8700 8700 8700 8580 8580 8580 8580 8580 69000

0 0 883.547 883.547 883.547 887.103 887.103 887.103 887.103 887.103
7086.156

**Total w/**

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **overhead**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 117.0 117.0 117.0 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 964.346

Travel R 0.0 0.0 33.0 33.0 33.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 361.398

**R Total** 0.0 0.0 150.0 150.0 150.0 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5
1325.744

**Total** 0.0 0.0 150.0 150.0 150.0 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5
1325.744

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 1052 1052 1052 1051 1051 1051 1051 1051 8412

Page 1 of 15

U.S. ATLAS M&&O Estimate Cost 1/23/2005 12:42:46 PM

**WBS** 3.10 **Description:** Technical Coordination

**Institution :** **Contact**

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

8412 0 0 8412 7086 0 1326 0 39.2 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Sr Research Scientist B/I 0 0 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760
14080

0 0 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687
1613.496

**B/I Total** 0 0 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 14080

0 0 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687
1613.496

Computer Professional R 0 0 880 880 880 1760 1760 1760 1760 1760 11440

0 0 85.116 85.116 85.116 170.232 170.232 170.232 170.232 170.232
1106.508

Mechanical Engineer R 0 0 6060 6060 6060 5060 5060 5060 5060 5060 43480

0 0 596.744 596.744 596.744 515.184 515.184 515.184 515.184 515.184
4366.152

**R Total** 0 0 6940 6940 6940 6820 6820 6820 6820 6820 54920

0 0 681.86 681.86 681.86 685.416 685.416 685.416 685.416 685.416
5472.660

**Total** 0 0 8700 8700 8700 8580 8580 8580 8580 8580 69000

0 0 883.547 883.547 883.547 887.103 887.103 887.103 887.103 887.103
7086.156

**Total w/**

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **overhead**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 117.0 117.0 117.0 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 964.346

Travel R 0.0 0.0 33.0 33.0 33.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 361.398

**R Total** 0.0 0.0 150.0 150.0 150.0 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5
1325.744

**Total** 0.0 0.0 150.0 150.0 150.0 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5
1325.744

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 1052 1052 1052 1051 1051 1051 1051 1051 8412

Page 2 of 15

U.S. ATLAS M&&O Estimate Cost 1/23/2005 12:42:47 PM

**WBS** 3.10.1 **Description:** ATLAS Access

**Institution :** **Contact**

Include Access equipment for Ultra short, Short and long Access
configurations. This also include interfaces between

systems that are dominated by Access specifications.

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

1974 0 0 1974 1724 0 250 0 9.2 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Mechanical Engineer R 0 0 2655 2655 2655 1655 1655 1655 1655 1655 16240

0 0 266.537 266.537 266.537 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977
1724.496

**R Total** 0 0 2655 2655 2655 1655 1655 1655 1655 1655 16240

0 0 266.537 266.537 266.537 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977
1724.496

**Total** 0 0 2655 2655 2655 1655 1655 1655 1655 1655 16240

0 0 266.537 266.537 266.537 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977
1724.496

**Total w/**

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **overhead**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 131.280

Travel R 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 118.600

**R Total** 0.0 0.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 249.880

**Total** 0.0 0.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 249.880

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 298 298 298 216 216 216 216 216 1974

Page 3 of 15

U.S. ATLAS M&&O Estimate Cost 1/23/2005 12:42:47 PM

**WBS** 3.10.1.1 **Description:** Access Equipment

**Institution :** BNL-M&O **Contact**

Develop and manage Access Equipment for the electronics of the Barrel
Calorimeters, End cap calorimeters, JD Disc, and

installation and access tools for the Beam Pipe, and Inner Detector.
This level of effort will continue through 2007 when the

detector commisioning is completed. After 2007, a level of effort is
required for Access planning and implementation at

CERN. This effort will be the planning and coordination for Access to
the various detector elements during shutdown.

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

1730 0 0 1730 1480 0 250 0 7.5 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Mechanical Engineer R 0 0 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 13240

0 0 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977
1479.816

**R Total** 0 0 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 13240

0 0 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977
1479.816

**Total** 0 0 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 13240

0 0 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977
1479.816

**Total w/**

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **overhead**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 131.280

Travel R 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 118.600

**R Total** 0.0 0.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 249.880

**Total** 0.0 0.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 249.880

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 216 216 216 216 216 216 216 216 1730

Page 4 of 15

U.S. ATLAS M&&O Estimate Cost 1/23/2005 12:42:47 PM

**WBS** 3.10.1.2 **Description:** Access and Interface Beam and Pixel

**Institution :** LBNL **Contact**

Define interfaces and Access between Pixel and Beam Pipe. Beam Pipe and
Pixel are now one unit that is removed during

long term access. This level of effort will be required through 2007
when the Inner Detector is finally and successfully

installed.

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

245 0 0 245 245 0 0 0 1.7 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Mechanical Engineer R 0 0 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 3000

0 0 81.56 81.56 81.56 0 0 0 0 0 244.680

**R Total** 0 0 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 3000

0 0 81.56 81.56 81.56 0 0 0 0 0 244.680

**Total** 0 0 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 3000

0 0 81.56 81.56 81.56 0 0 0 0 0 244.680

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 82 82 82 0 0 0 0 0 245

Page 5 of 15

U.S. ATLAS M&&O Estimate Cost 1/23/2005 12:42:48 PM

**WBS** 3.10.2 **Description:** Maintenance of Movement System

**Institution :** **Contact**

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

1152 0 0 1152 995 0 157 0 5.7 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Mechanical Engineer R 0 0 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 10000

0 0 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 994.560

**R Total** 0 0 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 10000

0 0 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 994.560

**Total** 0 0 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 10000

0 0 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 994.560

**Total w/**

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **overhead**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 105.600

Travel R 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 51.556

**R Total** 0.0 0.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 157.156

**Total** 0.0 0.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 157.156

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 144 144 144 144 144 144 144 144 1152

Page 6 of 15

U.S. ATLAS M&&O Estimate Cost 1/23/2005 12:42:48 PM

**WBS** 3.10.2.1 **Description:** Movement System Control

**Institution :** ANL **Contact**

This level of effort is required for the design, procuremnt, maintenance
and operation of the Movement Control System for

the detector. The designn and procurement effort will performed through
2006. Thereafter, the level of effort is required for

Access planning and implementation at CERN. This effort will be the
management, planning, maitenance and operation of

the Movement Control System for Accessing the detector elements during
shutdown.

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

1152 0 0 1152 995 0 157 0 5.7 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Mechanical Engineer R 0 0 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 10000

0 0 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 994.560

**R Total** 0 0 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 10000

0 0 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 994.560

**Total** 0 0 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 10000

0 0 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 124.32 994.560

**Total w/**

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **overhead**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 105.600

Travel R 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 51.556

**R Total** 0.0 0.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 157.156

**Total** 0.0 0.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 157.156

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 144 144 144 144 144 144 144 144 1152

Page 7 of 15

U.S. ATLAS M&&O Estimate Cost 1/23/2005 12:42:48 PM

**WBS** 3.10.3 **Description:** Configuration Control Envelope

**Institution :** **Contact**

**U.S. ATLAS % share of** 5.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

2549 0 0 2549 1647 0 902 0 9.8 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Mechanical Engineer R 0 0 2155 2155 2155 2155 2155 2155 2155 2155 17240

0 0 205.887 205.887 205.887 205.887 205.887 205.887 205.887 205.887
1647.096

**R Total** 0 0 2155 2155 2155 2155 2155 2155 2155 2155 17240

0 0 205.887 205.887 205.887 205.887 205.887 205.887 205.887 205.887
1647.096

**Total** 0 0 2155 2155 2155 2155 2155 2155 2155 2155 17240

0 0 205.887 205.887 205.887 205.887 205.887 205.887 205.887 205.887
1647.096

**Total w/**

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **overhead**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 723.760

Travel R 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 177.900

**R Total** 0.0 0.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0
901.660

**Total** 0.0 0.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0
901.660

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 319 319 319 319 319 319 319 319 2549

Page 8 of 15

U.S. ATLAS M&&O Estimate Cost 1/23/2005 12:42:48 PM

**WBS** 3.10.3.1 **Description:** Configuration Control

**Institution :** BNL-M&O **Contact**

This level of effort is required to support the Configuration Control of
the detector. This effort will be peaking through 2008

when the Detector is finally closed and completed. After 2008, a level
of effort is required for Configuration Control for

planned work during shutdown periods, and the planned Upgrade effort for
2010. This effort is based at BNL.

**U.S. ATLAS % share of** 5.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

1701 0 0 1701 1480 0 222 0 7.5 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Mechanical Engineer R 0 0 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 13240

0 0 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977
1479.816

**R Total** 0 0 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 13240

0 0 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977
1479.816

**Total** 0 0 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 13240

0 0 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977 184.977
1479.816

**Total w/**

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **overhead**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 43.760

Travel R 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 177.900

**R Total** 0.0 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 221.660

**Total** 0.0 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 221.660

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 213 213 213 213 213 213 213 213 1701

Page 9 of 15

U.S. ATLAS M&&O Estimate Cost 1/23/2005 12:42:49 PM

**WBS** 3.10.3.2 **Description:** Configuration Control @ CERN

**Institution :** BNL-M&O **Contact**

This level of effort is required to support the Configuration Control of
the detector. This effort will be peaking through 2008

when the Detector is finally closed and completed. After 2008, a level
of effort is required for Configuration Control for

planned work during shutdown periods, and the planned Upgrade effort for
2010. This effort is based at CERN.

**U.S. ATLAS % share of** 5.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

680 0 0 680 0 0 680 0 0.0 0.0

**Total w/**

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **overhead**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 680.000

**R Total** 0.0 0.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 680.000

**Total** 0.0 0.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 680.000

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 85 85 85 85 85 85 85 85 680

Page 10 of 15

U.S. ATLAS M&&O Estimate Cost 1/23/2005 12:42:49 PM

**WBS** 3.10.3.3 **Description:** EC Muons Configuration Control

**Institution :** Brandeis Univesity **Contact**

This level of effort includes the Configuration Control of the End Cap
Muon System. Thie End Cap Muon System has

special problems related to the Muon Alignment System, which requires
clear lines of sight for this optical system. A

constant level of effort is essential during installation and
commissioning through 2008 to ensure the alignment system is

not obscured by detector elements. After 2008, this level of effort will
be required for Access studies and interference

studies for the Upgrade. In addition placement specifications for the
movements during access and installation are required

throughout the life of the detector.

**U.S. ATLAS % share of** 5.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

167 0 0 167 167 0 0 0 2.3 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Mechanical Engineer R 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 4000

0 0 20.91 20.91 20.91 20.91 20.91 20.91 20.91 20.91 167.280

**R Total** 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 4000

0 0 20.91 20.91 20.91 20.91 20.91 20.91 20.91 20.91 167.280

**Total** 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 4000

0 0 20.91 20.91 20.91 20.91 20.91 20.91 20.91 20.91 167.280

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 21 21 21 21 21 21 21 21 167

Page 11 of 15

U.S. ATLAS M&&O Estimate Cost 1/23/2005 12:42:49 PM

**WBS** 3.10.4 **Description:** Installation and Maintenance Data Base

**Institution :** BNL-M&O **Contact**

This level of effort is required for development and maintenance of
ATLAS Installation and Maintenance Data Base to

satisfy INB requirements. The effort supplements the effort by the
Installation Group until 2008, afterwhich this group will

have responsibility for the entire effort. The database must be
maintained during all Access, maintenance and Upgrade

work.

**U.S. ATLAS % share of** 5.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

1124 0 0 1124 1107 0 17 0 6.5 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Computer Professional R 0 0 880 880 880 1760 1760 1760 1760 1760 11440

0 0 85.116 85.116 85.116 170.232 170.232 170.232 170.232 170.232
1106.508

**R Total** 0 0 880 880 880 1760 1760 1760 1760 1760 11440

0 0 85.116 85.116 85.116 170.232 170.232 170.232 170.232 170.232
1106.508

**Total** 0 0 880 880 880 1760 1760 1760 1760 1760 11440

0 0 85.116 85.116 85.116 170.232 170.232 170.232 170.232 170.232
1106.508

**Total w/**

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **overhead**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.706

Travel R 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.342

**R Total** 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 17.048

**Total** 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 17.048

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 90 90 90 171 171 171 171 171 1124

Page 12 of 15

U.S. ATLAS M&&O Estimate Cost 1/23/2005 12:42:50 PM

**WBS** 3.10.4.1 **Description:** Installation Data Base

**Institution :** BNL-M&O **Contact**

**U.S. ATLAS % share of** 5.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

Page 13 of 15

U.S. ATLAS M&&O Estimate Cost 1/23/2005 12:42:50 PM

**WBS** 3.10.4.2 **Description:** Installation Data Base @ CERN

**Institution :** BNL-M&O **Contact**

**U.S. ATLAS % share of** 5.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

1124 0 0 1124 1107 0 17 0 6.5 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Computer Professional R 0 0 880 880 880 1760 1760 1760 1760 1760 11440

0 0 85.116 85.116 85.116 170.232 170.232 170.232 170.232 170.232
1106.508

**R Total** 0 0 880 880 880 1760 1760 1760 1760 1760 11440

0 0 85.116 85.116 85.116 170.232 170.232 170.232 170.232 170.232
1106.508

**Total** 0 0 880 880 880 1760 1760 1760 1760 1760 11440

0 0 85.116 85.116 85.116 170.232 170.232 170.232 170.232 170.232
1106.508

**Total w/**

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **overhead**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.706

Travel R 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.342

**R Total** 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 17.048

**Total** 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 17.048

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 90 90 90 171 171 171 171 171 1124

Page 14 of 15

U.S. ATLAS M&&O Estimate Cost 1/23/2005 12:42:50 PM

**WBS** 3.10.5 **Description:** TC Project Office

**Institution :** BNL **Contact**

US ATLAS support of ATLAS Technical Coordination Project Office

One FTE/year of base support for the TC Project Office (D.
Lissauer)**Details of Estimate:**

**U.S. ATLAS % share of** 5.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

1613 0 0 1613 1613 0 0 0 8.0 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Sr Research Scientist B/I 0 0 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760
14080

0 0 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687
1613.496

**B/I Total** 0 0 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 14080

0 0 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687
1613.496

**Total** 0 0 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 14080

0 0 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687 201.687
1613.496

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 202 202 202 202 202 202 202 202 1613

Page 15 of 15