**U.S. ATLAS M&O Estimate**

**WBS Profile Estimates**

**Funding Source:** All **Funding Type:** Research Program 2/2/2004
10:55:12 AM

**Institutions** All **Estimate in Fixed FY\'04 \$k**
**Labor/Material:** Both

**WBS** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY
09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**Number** **Description** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**3** **U.S. ATLAS M&O Estimate** 0 4226 7654 9833 9455 9048 8729 8817
8914 8379

**3.1** **Silicon** 0 147 547 1094 1235 1213 965 1020 1098 781

**3.1.1** **Pixels** 0 0 0 550 515 485 345 342 342 342

**3.1.1.1** **Pre-operations** 0 0 0 550 149 0 0 0 0 0

**3.1.1.1.1** **SR Building Facilities** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.1.1.1.2** **Mechanical support** 0 0 0 191 0 0 0 0 0 0

**3.1.1.1.3** **Electrical support** 0 0 0 189 65 0 0 0 0 0

**3.1.1.1.4** **Software support** 0 0 0 169 85 0 0 0 0 0

**3.1.1.1.5** **Physicist support** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.1.1.2** **Operations** 0 0 0 0 347 438 316 316 316 316

**3.1.1.2.1** **Mechanical Support** 0 0 0 0 147 162 96 96 96 96

**3.1.1.2.2** **Electrical Support** 0 0 0 0 110 105 49 49 49 49

**3.1.1.2.3** **Software support** 0 0 0 0 90 171 171 171 171 171

**3.1.1.2.4** **Physicist support** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.1.1.3** **Maintenance** 0 0 0 0 19 47 28 26 26 26

**3.1.1.3.1** **Mechanical support** 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0

**3.1.1.3.2** **Electrical support** 0 0 0 0 0 28 28 26 26 26

**3.1.1.3.3** **Software support** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 1 of 23

**WBS** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY
09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**Number** **Description** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**3.1.1.3.4** **Physicist support** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.1.1.3.5** **Spares** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.1.1.3.5.1** **Mechanics/Services** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.1.1.3.5.2** **Sensors** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.1.1.3.5.3** **Electronics** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.1.1.3.5.4** **Hybrids** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.1.1.3.5.5** **Modules** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.1.2** **SCT** 0 42 239 154 222 115 115 115 309 115

**3.1.2.1** **Pre-operations** 0 0 183 154 0 0 0 0 0 0

**3.1.2.1.1** **Preoperations - LBNL** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.1.2.1.2** **Preoperations - UCSC** 0 0 183 154 0 0 0 0 0 0

**3.1.2.1.3** **Preoperations - SR** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.1.2.2** **Operations** 0 0 0 0 108 105 105 105 105 105

**3.1.2.2.1** **LBNL** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.1.2.2.2** **UCSC** 0 0 0 0 108 105 105 105 105 105

**3.1.2.2.3** **SR building/CERN** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.1.2.3** **Maintenance** 0 42 56 0 114 10 10 10 205 10

**3.1.2.3.1** **Spares** 0 42 56 0 0 0 0 0 0 0

**3.1.2.3.1.2** **Hybrid Assembly/Test** 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0

**3.1.2.3.1.2.1** **Hybrid Assembly/Test -LBNL** 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0

**3.1.2.3.1.2.2** **Hybrid Assembly/Test - UCSC** 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0

**3.1.2.3.1.3** **Module Assembly/Test** 0 42 36 0 0 0 0 0 0 0

**3.1.2.3.1.3.1** **Module Assembly/Test - LBNL** 0 42 33 0 0 0 0 0 0 0

**3.1.2.3.1.3.2** **Module Assembly/Test - UCSC** 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

Page 2 of 23

**WBS** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY
09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**Number** **Descriptio** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**3.1.2.3.2** **Manpower/materials** 0 0 0 0 114 10 10 10 205 10

**3.1.3** **RODs** 0 0 226 235 268 157 85 85 85 85

**3.1.3.1** **Pre-operations** 0 0 226 235 0 0 0 0 0 0

**3.1.3.1.1** **Wisconsin** 0 0 182 192 0 0 0 0 0 0

**3.1.3.1.2** **LBNL** 0 0 44 44 0 0 0 0 0 0

**3.1.3.1.3** **Iowa State** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.1.3.2** **Operations** 0 0 0 0 226 114 43 43 43 43

**3.1.3.2.1** **Wisconsin** 0 0 0 0 182 95 23 23 23 23

**3.1.3.2.2** **LBNL** 0 0 0 0 44 20 20 20 20 20

**3.1.3.2.3** **Iowa State** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.1.3.3** **Maintenance** 0 0 0 0 42 42 42 42 42 42

**3.1.3.3.1** **Spares** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.1.3.3.2** **Personnel/materials** 0 0 0 0 42 42 42 42 42 42

**3.1.4** **Common Silicon/ID** 0 106 82 154 229 456 421 478 362 239

**3.1.4.1** **Pre-operations** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.1.4.2** **Maintenance Operations** 0 106 82 154 229 456 421 478 362
239

**3.2** **TRT** 0 287 567 464 349 416 398 427 369 307

**3.2.1** **TRT-Subsystem** 0 234 526 387 235 188 188 188 188 188

**3.2.1.1** **TRT Pre-operations** 0 234 496 327 58 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.1** **Module Check( 7/02-12/04** 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.1.1** **Technical support (Duke)** 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.1.2** **equipment** 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.1.2.1** **gas leak tester** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 3 of 23

**WBS** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY
09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**Number** **Descriptio** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**3.2.1.1.1.2.2** **multi channel tension** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.1.2.3** **HV breakdown test** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.1.2.4** **gain mapper** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.1.2.5** **HV training supplies, cables** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.1.2.6** **storage and support** 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.1.3** **other technical support (russian** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.4** **TRT-6 mod-check (2/04- 1/05)** 0 224 163 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.4.1** **technical support (Kline)** 0 82 31 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.4.2** **other technical support** 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.4.3** **project engineer(Callahan)** 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.4.4** **electronics technician(C.** 0 53 53 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.4.5** **Electronics tech- Yale** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.4.9** **HV distribution** 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.4.10** **Low Voltage system** 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.4.11** **system tests** 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.5** **TRT- SCT in SR (1/05 - 9/05)** 0 0 332 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.5.1** **technical** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.5.2** **Project Engineer(Callahan)** 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.5.3** **Technical support (Kline)** 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.5.4** **Electrical Engineer(VanBerg)** 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.5.5** **system test** 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.5.6** **testing equipment** 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.5.7** **electronics tech(C. Alexander)** 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.5.8** **Technical support (Russian)** 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.8** **ID Integration( 10/05-4/07)** 0 0 0 327 58 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.8.1** **Technical support (Duke)** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.8.2** **Computer professional** 0 0 0 79 32 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.8.3** **electronics tech** 0 0 0 57 26 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.8.4** **electrical Engineer** 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0

Page 4 of 23

**WBS** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY
09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**Number** **Descriptio** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**3.2.1.1.8.5** **testing equipment** 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.8.6** **beamtest and system tests** 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.1.8.7** **technical support (Russian)** 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.2** **Operations** 0 0 0 0 76 76 76 76 76 76

**3.2.1.2.1** **Runtime activities** 0 0 0 0 76 76 76 76 76 76

**3.2.1.2.1.1** **technical support (Russian)** 0 0 0 0 31 31 31 31 31
31

**3.2.1.2.1.3** **computer professional** 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12

**3.2.1.2.1.4** **electronics technician** 0 0 0 0 33 33 33 33 33 33

**3.2.1.2.1.6** **Testing equipment** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.3** **TRT Maintenance** 0 0 30 60 100 111 111 111 111 111

**3.2.1.3.1** **Shutdown maintenance** 0 0 0 40 100 111 111 111 111 111

**3.2.1.3.1.1** **technical support (Russian)** 0 0 0 0 31 31 31 31 31
31

**3.2.1.3.1.3** **Computer Professional** 0 0 0 0 12 31 31 31 31 31

**3.2.1.3.1.4** **electronics technician** 0 0 0 0 33 33 33 33 33 33

**3.2.1.3.1.6** **Testing equipment** 0 0 0 16 16 16 16 16 16 16

**3.2.1.3.1.7** **Maintenance equipment** 0 0 0 24 8 0 0 0 0 0

**3.2.1.3.2** **spares** 0 0 30 20 0 0 0 0 0 0

**3.2.1.3.2.4** **circuit board spares** 0 0 30 20 0 0 0 0 0 0

**3.2.2** **Common TRT/ID** 0 53 41 77 115 228 211 239 181 120

**3.2.2.1** **Pre-Operations** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.2.2.2** **Maintenance and operations (IU)** 0 0 41 77 115 228 211
239 181 120

**3.2.2.3** **Maintenance and operations** 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.3** **Liquid Argon M&O Estimate** 0 1310 1609 1917 1764 1880 1856
1806 1814 1726

**3.3.1** **Mechanical Liquid Argon M&O** 0 139 303 510 505 556 458 465
482 458

**3.3.1.1** **Pre-operations and** 0 124 251 86 0 0 0 0 0 0

Page 5 of 23

**WBS** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY
09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**Number** **Descriptio** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**3.3.1.1.1** **Cryostat** 0 16 49 38 0 0 0 0 0 0

**3.3.1.1.1.1** **Cryostat documentation update** 0 16 49 38 0 0 0 0 0 0

**3.3.1.1.2** **Feedthrough** 0 40 40 11 0 0 0 0 0 0

**3.3.1.1.2.1** **Signal Feedthrough** 0 19 19 5 0 0 0 0 0 0

**3.3.1.1.2.2** **HV Feedthrough Documentation** 0 21 21 6 0 0 0 0 0 0

**3.3.1.1.2.2.1** **HV Feedthrough Documentation** 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0

**3.3.1.1.2.2.2** **HV Feedthrough Documentation** 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.1.1.3** **Cryogenics** 0 68 159 36 0 0 0 0 0 0

**3.3.1.1.3.1** **Cryogenics documentation** 0 0 3 36 0 0 0 0 0 0

**3.3.1.1.3.2** **Cryogenics Commissioning** 0 68 137 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.1.1.3.3** **HV Feedthrough Commissioning** 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.1.1.4** **Forward Calorimeter** 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.1.1.4.1** **FCAL Documentation update** 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.1.2** **Operations** 0 7 19 231 331 295 221 229 221 221

**3.3.1.2.1** **Cryostat** 0 0 0 41 41 41 41 41 41 41

**3.3.1.2.1.1** **Cryostat operations** 0 0 0 41 41 41 41 41 41 41

**3.3.1.2.2** **Feedthrough** 0 0 19 9 82 82 82 89 82 82

**3.3.1.2.2.1** **Signal Feedthroughs operations** 0 0 5 9 62 62 62 62
62 62

**3.3.1.2.2.2** **HV Feedthroughs operations** 0 0 14 0 20 20 20 28 20
20

**3.3.1.2.3** **Cryogenics** 0 7 0 108 135 99 69 69 69 69

**3.3.1.2.3.1** **Quality Meter** 0 0 0 0 51 51 20 20 20 20

**3.3.1.2.3.2** **Cryogenics operations** 0 7 0 108 84 49 49 49 49 49

**3.3.1.2.4** **FCAL** 0 0 0 73 73 73 30 30 30 30

Page 6 of 23

**WBS** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY
09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**Number** **Descriptio** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**3.3.1.2.4.1** **FCAL operations** 0 0 0 73 73 73 30 30 30 30

**3.3.1.3** **Maintenance** 0 8 33 194 175 261 237 237 261 237

**3.3.1.3.1** **Cryostat-Maintenance of** 0 0 0 0 16 36 36 36 36 36

**3.3.1.3.1.1** **Maintenance of the mechanical** 0 0 0 0 16 36 36 36 36
36

**3.3.1.3.2** **Feedthrough** 0 8 0 48 12 78 53 53 78 53

**3.3.1.3.2.1** **Signal Feedthrough Maintenance** 0 0 0 24 6 23 23 23
23 23

**3.3.1.3.2.2** **HV Feedthrough Maintenance** 0 8 0 24 6 54 30 30 54 30

**3.3.1.3.3** **Cryogenics** 0 0 33 122 122 124 124 124 124 124

**3.3.1.3.3.1** **Quality Meters** 0 0 33 52 52 53 53 53 53 53

**3.3.1.3.3.2** **Cryogenics Maintenance** 0 0 0 70 70 70 70 70 70 70

**3.3.1.3.4** **FCAL** 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24

**3.3.1.3.4.1** **FCAL** 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24

**3.3.2** **Electronic Liquid Argon M&O** 0 699 1063 1210 965 919 978
924 915 915

**3.3.2.1** **Pre operations and** 0 540 609 404 34 0 0 0 0 0

**3.3.2.1.3** **System Crate Integration** 0 239 412 238 34 0 0 0 0 0

**3.3.2.1.3.1** **Crate Documentation update** 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.1.3.2** **System Electronic Integration** 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.1.3.3** **Facilities** 0 0 15 15 15 0 0 0 0 0

**3.3.2.1.3.4** **Systems Crate Pre-operations** 0 0 129 89 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.1.3.5** **System Crate pre-operations -** 0 28 146 90 0 0 0 0 0
0

**3.3.2.1.3.6** **System Crate - Crate Burn In** 0 97 44 44 19 0 0 0 0 0

**3.3.2.1.4** **Front End Board** 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.1.4.1** **Front End Board Documentation** 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.1.5** **Level 1 Trigger** 0 301 114 114 0 0 0 0 0 0

Page 7 of 23

**WBS** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY
09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**Number** **Descriptio** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**3.3.2.1.5.1** **Level 1 Trigger documentation** 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.1.5.2** **System Crate pre-operations** 0 130 86 86 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.1.5.3** **FEB documentation update** 0 109 28 28 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.1.6** **ROD System** 0 0 37 53 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.1.6.1** **ROD Documentation update** 0 0 2 20 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.1.6.2** **FEB pre-operations in West Hall** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.1.6.3** **System Crate pre-operations** 0 0 12 33 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.1.6.4** **System crate Pre-operations** 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.2** **Operations** 0 159 427 632 484 459 498 464 459 459

**3.3.2.2.1** **Motherboard System** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.2.2** **Preamp/Calibration** 0 0 0 0 21 21 21 21 21 21

**3.3.2.2.2.1** **Preamp Operations** 0 0 0 0 21 21 21 21 21 21

**3.3.2.2.2.2** **Calibration Operations** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.2.3** **System Crate** 0 159 409 533 415 395 395 395 395 395

**3.3.2.2.3.1** **Readout electronics** 0 0 138 263 129 129 129 129 129
129

**3.3.2.2.3.2** **Crate operations Software** 0 71 58 58 146 125 125 125
125 125

**3.3.2.2.3.3** **BNL operations Physicist** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.2.3.5** **LAr Data Base Operation** 0 89 174 174 126 126 126 126
126 126

**3.3.2.2.3.6** **SMU Data Base Operation** 0 0 39 39 15 15 15 15 15 15

**3.3.2.2.4** **Front End Board** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.2.4.1** **FEB operations Software** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.2.5** **Level 1 Trigger** 0 0 18 93 42 37 76 42 37 37

**3.3.2.2.5.2** **Pitts operations support and** 0 0 9 84 33 29 68 33 29
29

**3.3.2.2.5.3** **Pitts operations support** 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9

**3.3.2.2.6** **ROD System** 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6

**3.3.2.2.6.1** **ROD operations Software** 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6

Page 8 of 23

**WBS** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY
09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**Number** **Descriptio** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**3.3.2.3** **Maintenance** 0 0 27 174 447 459 479 460 456 456

**3.3.2.3.1** **Motherboard System** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.3.2** **Preamps/Calibration** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.3.2.1** **Preamps/Calibration** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.3.2.2** **Calibration** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.3.3** **System Crate** 0 0 27 118 414 431 427 427 427 427

**3.3.2.3.3.1** **Power Supply maintenance, BNL** 0 0 0 91 206 206 206
206 206 206

**3.3.2.3.3.2** **Optical Links and system cables** 0 0 0 0 79 79 75 75
75 75

**3.3.2.3.3.3** **Crates maintenance** 0 0 0 0 41 41 41 41 41 41

**3.3.2.3.3.4** **DCS and monitoring** 0 0 0 0 60 60 60 60 60 60

**3.3.2.3.3.5** **Electronics facility maintenance** 0 0 27 27 27 44 44
44 44 44

**3.3.2.3.4** **Front End Board** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.3.4.1** **Front End Readout Electronic** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.3.5** **Level 1 Trigger** 0 0 0 56 33 29 52 33 29 29

**3.3.2.3.5.1** **Level 1 trigger electronic** 0 0 0 56 33 29 52 33 29
29

**3.3.2.3.6** **ROD System** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.2.3.6.2** **ROD maintenance Stony Brook** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.3** **Beam Test** 0 449 114 0 42 42 42 42 42 42

**3.3.3.1** **FCAL Hadronic Tail Measurement** 0 119 47 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.3.2** **Test Beam - optical links** 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.3.3** **Front-end readout commissioning** 0 50 14 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.3.4** **Beam test equipment modification** 0 109 54 0 42 42 42 42
42 42

**3.3.3.4.1** **Crate** 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0

Page 9 of 23

**WBS** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY
09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**Number** **Descriptio** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**3.3.3.4.2** **Cooling** 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.3.4.3** **Power Supplies** 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.3.4.4** **Feedthrough** 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.3.4.5** **Mother board system** 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.3.3.4.6** **Beam test equipment support** 0 0 0 0 42 42 42 42 42 42

**3.3.4** **CERN living expenses** 0 0 102 102 102 102 102 102 102 102

**3.3.4.1** **USATLAS operation/maintenance** 0 0 102 102 102 102 102
102 102 102

**3.3.5** **CERN common costs** 0 22 27 94 150 262 276 273 273 209

**3.3.5.1** **CERN common costs** 0 22 27 94 150 262 276 273 273 209

**3.4** **Tile Calorimeter** 0 363 526 881 1075 717 716 715 784 715

**3.4.1** **TileCal - Specific Costs** 0 228 351 663 923 555 555 555 623
555

**3.4.1.1** **Pre-Operations** 0 228 351 650 220 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.1** **Mechanical Support** 0 131 113 134 49 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.1.1** **Module Validation** 0 90 33 33 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.1.1.1** **ANL** 0 62 33 33 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.1.1.2** **U.Chicago** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.1.1.3** **U. Illinois** 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.1.1.4** **MSU** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.1.1.5** **UTA** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.1.4** **Integration** 0 41 79 100 49 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.1.4.1** **ANL** 0 41 79 100 49 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.1.4.2** **U.Chicago** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.1.4.3** **U. Illinois** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.1.4.4** **MSU** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.1.4.5** **UTA** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 10 of 23

**WBS** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY
09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**Number** **Descriptio** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**3.4.1.1.2** **Electrical Support** 0 97 191 411 66 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.2.3** **Validation, Repairs, and** 0 69 63 141 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.2.3.1** **ANL** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.2.3.2** **U.Chicago** 0 69 50 84 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.2.3.3** **U. Illinois** 0 0 13 42 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.2.3.4** **MSU** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.2.3.5** **UTA** 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.2.4** **Integration** 0 12 40 109 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.2.4.1** **ANL** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.2.4.2** **U.Chicago** 0 12 40 109 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.2.4.3** **U. Illinois** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.2.4.4** **MSU** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.2.4.5** **UTA** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.2.5** **Pre-operational testing and** 0 16 87 161 66 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.2.5.1** **ANL** 0 0 66 105 28 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.2.5.2** **U.Chicago** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.2.5.3** **U. Illinois** 0 0 0 30 21 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.2.5.4** **MSU** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.2.5.5** **UTA** 0 16 22 25 17 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.3** **Software Support** 0 0 48 105 105 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.3.1** **ANL** 0 0 48 105 105 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.3.2** **U.Chicago** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.3.3** **U. Illinois** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.3.4** **MSU** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.3.5** **UTA** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.4** **Physicist Support** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.4.1** **ANL** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.4.2** **U.Chicago** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 11 of 23

**WBS** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY
09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**Number** **Descriptio** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**3.4.1.1.4.3** **U. Illinois** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.4.4** **MSU** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.1.4.5** **UTA** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.2** **Operations (Beam-on)** 0 0 0 0 488 400 400 400 400 400

**3.4.1.2.1** **Mechanical Support** 0 0 0 0 127 66 66 66 66 66

**3.4.1.2.1.1** **ANL** 0 0 0 0 127 66 66 66 66 66

**3.4.1.2.1.2** **U.Chicago** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.2.1.3** **U. Illinois** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.2.1.4** **MSU** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.2.1.5** **UTA** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.2.2** **Electrical Support** 0 0 0 0 166 139 139 139 139 139

**3.4.1.2.2.1** **ANL** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.2.2.2** **U.Chicago** 0 0 0 0 166 139 139 139 139 139

**3.4.1.2.2.3** **U. Illinois** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.2.2.4** **MSU** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.2.2.5** **UTA** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.2.3** **Software Support** 0 0 0 0 196 196 196 196 196 196

**3.4.1.2.3.1** **ANL** 0 0 0 0 114 114 114 114 114 114

**3.4.1.2.3.2** **U.Chicago** 0 0 0 0 82 82 82 82 82 82

**3.4.1.2.3.3** **U. Illinois** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.2.3.4** **MSU** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.2.3.5** **UTA** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.2.4** **Physicist Support** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.2.4.1** **ANL** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.2.4.2** **U.Chicago** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.2.4.3** **U. Illinois** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.2.4.4** **MSU** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.2.4.5** **UTA** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 12 of 23

**WBS** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY
09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**Number** **Descriptio** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**3.4.1.3** **Maintenance (Beam-off)** 0 0 0 13 215 154 154 154 223 154

**3.4.1.3.1** **Mechanical Support** 0 0 0 4 115 89 89 89 89 89

**3.4.1.3.1.1** **ANL** 0 0 0 0 104 78 78 78 78 78

**3.4.1.3.1.2** **U.Chicago** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.3.1.3** **U. Illinois** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.3.1.4** **MSU** 0 0 0 4 11 11 11 11 11 11

**3.4.1.3.1.5** **UTA** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.3.2** **Electrical Support** 0 0 0 0 91 56 56 56 125 56

**3.4.1.3.2.1** **ANL** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.3.2.2** **U.Chicago** 0 0 0 0 58 31 31 31 100 31

**3.4.1.3.2.3** **U. Illinois** 0 0 0 0 18 14 14 14 14 14

**3.4.1.3.2.4** **MSU** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.3.2.5** **UTA** 0 0 0 0 15 12 12 12 12 12

**3.4.1.3.3** **Software Support** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.3.3.1** **ANL** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.3.3.2** **U.Chicago** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.3.3.3** **U. Illinois** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.3.3.4** **MSU** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.3.3.5** **UTA** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.3.4** **Physicist Support** 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9

**3.4.1.3.4.1** **ANL** 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9

**3.4.1.3.4.2** **U.Chicago** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.3.4.3** **U. Illinois** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.3.4.4** **MSU** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.1.3.4.5** **UTA** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.2** **Calibration & Monitoring** 0 115 154 200 29 29 29 29 29 29

**3.4.2.1** **Pre-Operations** 0 115 154 200 0 0 0 0 0 0

Page 13 of 23

**WBS** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY
09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**Number** **Descriptio** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**3.4.2.1.1** **ANL** 0 77 82 98 0 0 0 0 0 0

**3.4.2.1.2** **U.Chicago** 0 22 39 39 0 0 0 0 0 0

**3.4.2.1.3** **U. Illinois** 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0

**3.4.2.1.4** **MSU** 0 15 15 29 0 0 0 0 0 0

**3.4.2.1.5** **UTA** 0 0 18 16 0 0 0 0 0 0

**3.4.2.2** **Operations (Beam-on)** 0 0 0 0 29 29 29 29 29 29

**3.4.2.2.1** **ANL** 0 0 0 0 29 29 29 29 29 29

**3.4.2.2.2** **U.Chicago** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.2.2.3** **U. Illinois** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.2.2.4** **MSU** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.2.2.5** **UTA** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.2.3** **Maintenance (Beam-off)** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.2.3.1** **ANL** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.2.3.2** **U.Chicago** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.2.3.3** **U. Illinois** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.2.3.4** **MSU** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.2.3.5** **UTA** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.4.3** **Tilecal System Common Costs** 0 21 21 19 123 133 132 131 131
131

**3.4.3.1** **Operations** 0 21 21 19 123 133 132 131 131 131

**3.4.3.1.1** **ANL** 0 21 21 19 123 133 132 131 131 131

**3.5** **Muon - Endcap** 0 1058 1620 1473 813 895 862 780 780 780

**3.5.1** **MDT Pre-Operations, Operations and** 0 702 1034 943 397 190
190 190 190 190

**3.5.1.1** **MDT Pre-operations** 0 702 1034 943 304 0 0 0 0 0

**3.5.1.1.1** **Setup of MDT Staging and Test** 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.1.1.1.1** **Engineering Design of MDT Test** 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 14 of 23

**WBS** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY
09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**Number** **Descriptio** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**3.5.1.1.1.1.1** **Michigan** 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.1.1.1.2** **Commission MDT Test Station** 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.1.1.1.2.1** **Michigan** 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.1.1.2** **Pre-Operations of MDT** 0 397 259 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.1.1.2.1** **Verify MDT Mechanical Integrity -** 0 195 92 0 0 0 0 0
0 0

**3.5.1.1.2.1.1** **Michigan - Phase I** 0 99 40 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.1.1.2.1.2** **U. Washington/Seattle - Phase I** 0 96 52 0 0 0 0 0
0 0

**3.5.1.1.2.2** **Verify MDT Chamber Electronics** 0 202 166 0 0 0 0 0 0
0

**3.5.1.1.2.2.1** **Michigan - Phase I** 0 157 136 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.1.1.2.2.2** **U. Washington/Seattle - Phase I** 0 45 30 0 0 0 0 0
0 0

**3.5.1.1.3** **Pre-Operations of MDT** 0 159 776 407 0 0 0 0 0 0

**3.5.1.1.3.1** **Verify MDT Mechanical Integrity -** 0 0 387 186 0 0 0
0 0 0

**3.5.1.1.3.1.1** **Michigan - Phase II** 0 0 159 36 0 0 0 0 0 0

**3.5.1.1.3.1.2** **U. Washington/Seattle - Phase II** 0 0 52 105 0 0 0
0 0 0

**3.5.1.1.3.1.3** **Boston University - Phase II** 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.1.1.3.1.4** **Harvard - Phase II** 0 0 47 45 0 0 0 0 0 0

**3.5.1.1.3.2** **Verify MDT Chamber Electronics** 0 0 389 221 0 0 0 0 0
0

**3.5.1.1.3.2.1** **Michigan - Phase II** 0 0 276 210 0 0 0 0 0 0

**3.5.1.1.3.2.2** **U. Washington/Seattle - Phase II** 0 0 34 12 0 0 0 0
0 0

**3.5.1.1.3.2.3** **Boston - Phase II** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.1.1.3.2.4** **Harvard - Phase II** 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.1.1.3.3** **BW Single Sector Test** 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.1.1.3.3.1** **Brandeis - BW Single Sector Test** 0 65 0 0 0 0 0 0
0 0

**3.5.1.1.3.3.2** **Michigan - BW Single Sector Test** 0 37 0 0 0 0 0 0
0 0

**3.5.1.1.3.3.3** **U. Washington/Seattle - BW** 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 15 of 23

**WBS** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY
09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**Number** **Descriptio** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**3.5.1.1.4** **Pre-Operations of MDT** 0 0 0 536 304 0 0 0 0 0

**3.5.1.1.4.1** **Verify MDT Mechanical Integrity -** 0 0 0 250 158 0 0
0 0 0

**3.5.1.1.4.1.1** **Brandeis University - Phase III** 0 0 0 136 44 0 0 0
0 0

**3.5.1.1.4.1.2** **Boston University - Phase III** 0 0 0 114 114 0 0 0
0 0

**3.5.1.1.4.1.3** **Harvard University - Phase III** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.1.1.4.1.4** **Michigan - Phase III** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.1.1.4.1.5** **U. Washington - Phase III** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.1.1.4.2** **Verify MDT Chamber Electronics** 0 0 0 286 147 0 0 0 0
0

**3.5.1.1.4.2.1** **Harvard University - Phase III** 0 0 0 211 72 0 0 0
0 0

**3.5.1.1.4.2.2** **Michigan - Phase III** 0 0 0 75 75 0 0 0 0 0

**3.5.1.2** **MDT Operations (Beam On)** 0 0 0 0 92 116 116 116 116 116

**3.5.1.2.1** **MDT Mechanical Operations** 0 0 0 0 40 52 52 52 52 52

**3.5.1.2.1.1** **Brandeis University** 0 0 0 0 40 52 52 52 52 52

**3.5.1.2.2** **MDT Electronics Operations** 0 0 0 0 52 64 64 64 64 64

**3.5.1.2.2.1** **Michigan** 0 0 0 0 52 64 64 64 64 64

**3.5.1.3** **MDT Maintenance (Beam Off)** 0 0 0 0 0 67 67 67 67 67

**3.5.1.3.1** **MDT Mechanical Maintenance** 0 0 0 0 0 28 28 28 28 28

**3.5.1.3.1.1** **Brandeis University - Beam Off** 0 0 0 0 0 28 28 28 28
28

**3.5.1.3.2** **MDT Electronics Maintenance** 0 0 0 0 0 39 39 39 39 39

**3.5.1.3.2.1** **Michigan - Beam Off** 0 0 0 0 0 39 39 39 39 39

**3.5.1.4** **MDT Spares - Mechanical and** 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7

**3.5.1.4.1** **MDT Mechanical Spares** 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3

**3.5.1.4.1.1** **Harvard University** 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3

Page 16 of 23

**WBS** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY
09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**Number** **Descriptio** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**3.5.1.4.2** **MDT Electronics Spares** 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4

**3.5.1.4.2.1** **Harvard University** 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4

**3.5.2** **CSC Pre-Operations, Operations and** 0 58 330 172 160 126 82
82 82 82

**3.5.2.1** **CSC Pre-operations** 0 58 330 165 78 0 0 0 0 0

**3.5.2.1.1** **Setup of CSC Staging and Test** 0 58 44 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.2.1.1.1** **Engineering Design of CSC Test** 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.2.1.1.1.1** **BNL** 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.2.1.1.1.2** **UCI** 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.2.1.1.2** **Commission CSC Test Station** 0 50 36 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.2.1.1.2.1** **BNL** 0 50 18 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.2.1.1.2.2** **UCI** 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.2.1.2** **Pre-Operations of CSC** 0 0 174 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.2.1.2.1** **Verify CSC Mechanical Integrity -** 0 0 56 0 0 0 0 0 0
0

**3.5.2.1.2.1.1** **BNL - Phase I** 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.2.1.2.1.2** **UCI - Phase I** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.2.1.2.2** **Verify CSC Chamber Electronics** 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.2.1.2.2.1** **BNL - Phase I** 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.2.1.2.2.2** **UCI - Phase I** 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.2.1.3** **Pre-Operations of CSC** 0 0 112 109 0 0 0 0 0 0

**3.5.2.1.3.1** **Verify CSC Mechanical Integrity -** 0 0 13 18 0 0 0 0
0 0

**3.5.2.1.3.1.1** **BNL - Phase II** 0 0 13 18 0 0 0 0 0 0

**3.5.2.1.3.1.2** **UCI - Phase II** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.2.1.3.2** **Verify CSC Chamber Electronics** 0 0 100 91 0 0 0 0 0
0

Page 17 of 23

**WBS** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY
09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**Number** **Descriptio** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**3.5.2.1.3.2.1** **BNL - Phase II** 0 0 63 28 0 0 0 0 0 0

**3.5.2.1.3.2.2** **UCI - Phase II** 0 0 36 63 0 0 0 0 0 0

**3.5.2.1.4** **Pre-Operations of CSC** 0 0 0 56 78 0 0 0 0 0

**3.5.2.1.4.1** **Verify CSC Mechanical Integrity -** 0 0 0 18 11 0 0 0
0 0

**3.5.2.1.4.1.1** **BNL - Phase III** 0 0 0 18 11 0 0 0 0 0

**3.5.2.1.4.1.2** **UCI - Phase III** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.2.1.4.2** **Verify CSC Chamber Electronics** 0 0 0 38 67 0 0 0 0 0

**3.5.2.1.4.2.1** **BNL - Phase III** 0 0 0 38 45 0 0 0 0 0

**3.5.2.1.4.2.2** **UCI - Phase III** 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0

**3.5.2.2** **CSC Operations (Beam On)** 0 0 0 0 75 38 38 38 38 38

**3.5.2.2.1** **CSC Mechanical Operations** 0 0 0 0 14 5 5 5 5 5

**3.5.2.2.1.1** **BNL - Beam On** 0 0 0 0 14 5 5 5 5 5

**3.5.2.2.1.2** **UCI - Beam On** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.2.2.2** **CSC Electronics Operations** 0 0 0 0 61 34 34 34 34 34

**3.5.2.2.2.1** **BNL - Beam On** 0 0 0 0 29 24 24 24 24 24

**3.5.2.2.2.2** **UCI - Beam On** 0 0 0 0 32 9 9 9 9 9

**3.5.2.3** **CSC Maintenance (Beam Off)** 0 0 0 0 0 69 24 24 24 24

**3.5.2.3.1** **CSC Mechanical Maintenance** 0 0 0 0 0 15 4 4 4 4

**3.5.2.3.1.1** **BNL - Beam Off** 0 0 0 0 0 15 4 4 4 4

**3.5.2.3.1.2** **UCI - Beam Off** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.2.3.2** **CSC Electronics Maintenance** 0 0 0 0 0 54 20 20 20 20

**3.5.2.3.2.1** **BNL - Beam Off** 0 0 0 0 0 22 11 11 11 11

**3.5.2.3.2.2** **UCI - Beam Off** 0 0 0 0 0 32 9 9 9 9

**3.5.2.4** **CSC Spares - Mechanical and** 0 0 0 7 7 19 19 19 19 19

Page 18 of 23

**WBS** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY
09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**Number** **Descriptio** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**3.5.2.4.1** **CSC Mechanical Spares** 0 0 0 3 3 8 8 8 8 8

**3.5.2.4.1.1** **BNL** 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5

**3.5.2.4.2** **CSC Electronics Spares** 0 0 0 4 4 11 11 11 11 11

**3.5.2.4.2.1** **BNL** 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5

**3.5.2.4.2.2** **UCI** 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3

**3.5.3** **Alignment System Pre-Operations,** 0 8 161 228 76 86 86 86
86 86

**3.5.3.1** **Alignment System Pre-operations** 0 8 161 228 76 0 0 0 0 0

**3.5.3.1.1** **Pre-Ops Staging Area for** 0 8 23 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.3.1.1.1** **Eng. Design for Alignment** 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.3.1.1.1.1** **Brandeis** 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.3.1.1.2** **Commission Alignment Stage &** 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.3.1.1.2.1** **Brandeis** 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.3.1.2** **Pre-operations of Alignment** 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.3.1.2.1** **Brandeis - Phase I** 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.3.1.3** **Pre-operations of Alignment** 0 0 77 68 0 0 0 0 0 0

**3.5.3.1.3.1** **Brandeis - Phase II** 0 0 77 68 0 0 0 0 0 0

**3.5.3.1.4** **Pre-operations of Alignment -** 0 0 0 160 76 0 0 0 0 0

**3.5.3.1.4.1** **Brandeis - Phase III** 0 0 0 160 76 0 0 0 0 0

**3.5.3.2** **Alignment System Operation** 0 0 0 0 0 19 19 19 19 19

**3.5.3.2.1** **Brandeis** 0 0 0 0 0 19 19 19 19 19

**3.5.3.3** **Alignment System Maintenance** 0 0 0 0 0 67 67 67 67 67

**3.5.3.3.1** **Alignment Bars** 0 0 0 0 0 17 17 17 17 17

Page 19 of 23

**WBS** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY
09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**Number** **Descriptio** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**3.5.3.3.1.1** **Brandeis** 0 0 0 0 0 17 17 17 17 17

**3.5.3.3.2** **Proximity Monitors** 0 0 0 0 0 16 16 16 16 16

**3.5.3.3.2.1** **Brandeis** 0 0 0 0 0 16 16 16 16 16

**3.5.3.3.3** **Multi-Point System (BCAM)** 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20

**3.5.3.3.3.1** **Brandeis** 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20

**3.5.3.3.4** **In-Plane System** 0 0 0 0 0 16 16 16 16 16

**3.5.3.3.4.1** **Brandeis** 0 0 0 0 0 16 16 16 16 16

**3.5.4** **Muon Endcap Common Costs** 0 91 95 130 181 367 378 295 295
295

**3.5.4.1** **Engineering Coordination of** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.4.1.1** **Engineering Coordination - BNL** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.4.2** **Muon Endcap Common Cost** 0 91 95 130 181 367 378 295 295
295

**3.5.4.2.1** **MDT Operations Common** 0 48 48 66 91 60 66 95 95 95

**3.5.4.2.2** **CSC-related Common Items-BNL** 0 0 5 7 9 31 32 22 22 22

**3.5.4.2.3** **M&O(B) Common Cost - MIT** 0 43 42 58 80 275 280 179 179
179

**3.5.4.2.4** **C&I(B) Common Cost - MIT** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.5** **Monitoring & Calibration** 0 200 0 0 0 126 126 126 126 126

**3.5.5.1** **Monitoring and Calibration Beam** 0 0 0 0 0 126 126 126
126 126

**3.5.5.1.1** **MDT M&C System** 0 0 0 0 0 67 67 67 67 67

**3.5.5.1.1.1** **MDT Monitoring and Calibration -** 0 0 0 0 0 67 67 67
67 67

**3.5.5.1.2** **CSC M&C System** 0 0 0 0 0 21 21 21 21 21

**3.5.5.1.2.1** **CSC M&C System Operation -** 0 0 0 0 0 21 21 21 21 21

**3.5.5.1.3** **Alignment M&C System** 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20

**3.5.5.1.3.1** **Alignment M&C System -** 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20

Page 20 of 23

**WBS** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY
09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**Number** **Descriptio** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**3.5.5.1.4** **Environmental Sensors M&C** 0 0 0 0 0 18 18 18 18 18

**3.5.5.1.4.1** **Environmental Sensor operation** 0 0 0 0 0 18 18 18 18
18

**3.5.5.2** **Muon Test Beams** 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.5.2.1** **Muon Test Beam Support -** 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.5.2.2** **Muon Test Beam Support - BNL** 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.5.2.3** **Muon Test Beam Support -** 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.5.2.4** **Muon Test Beam UCI** 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.5.5.2.5** **Muon Test Beam - Tufts** 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.6** **Trigger/DAQ** 0 121 111 1007 1192 727 543 543 543 543

**3.6.1** **Pre Operations** 0 121 89 196 0 0 0 0 0 0

**3.6.1.1** **Supervisor RoI Builder** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.6.1.2** **Communications and Travel** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.6.1.2.1** **Communications and Travel** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.6.1.2.2** **Communications and Travel** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.6.1.3** **Programming Support** 0 109 78 196 0 0 0 0 0 0

**3.6.1.3.1** **Programming Support** 0 73 63 136 0 0 0 0 0 0

**3.6.1.3.2** **Programming Support** 0 36 15 60 0 0 0 0 0 0

**3.6.1.4** **Equipment** 0 13 12 0 0 0 0 0 0 0

**3.6.1.4.1** **Equipment ANL** 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0

**3.6.1.4.2** **Equipment MSU** 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0

**3.6.2** **Operations** 0 0 21 811 1192 727 543 543 543 543

**3.6.2.1** **Supervisor RoI Builder** 0 0 0 216 260 216 172 172 172 172

**3.6.2.1.1** **Supervisor RoI Builder** 0 0 0 136 180 136 92 92 92 92

**3.6.2.1.2** **Supervisor RoI Builder** 0 0 0 80 80 80 80 80 80 80

Page 21 of 23

**WBS** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY
09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**Number** **Descriptio** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**3.6.2.2** **Communications and Travel** 0 0 0 50 120 50 50 50 50 50

**3.6.2.2.1** **Communications and Travel** 0 0 0 13 31 13 13 13 13 13

**3.6.2.2.2** **Communications and Travel** 0 0 0 13 30 13 13 13 13 13

**3.6.2.2.3** **Communications and Travel** 0 0 0 13 30 13 13 13 13 13

**3.6.2.2.4** **Communications and Travel** 0 0 0 12 29 12 12 12 12 12

**3.6.2.3** **Programming Support** 0 0 0 524 790 440 300 300 300 300

**3.6.2.3.1** **Programming Support** 0 0 0 158 241 131 88 88 88 88

**3.6.2.3.2** **Programming Support** 0 0 0 119 181 99 66 66 66 66

**3.6.2.3.3** **Programming Support** 0 0 0 83 122 71 51 51 51 51

**3.6.2.3.4** **Programming Support** 0 0 0 165 247 139 96 96 96 96

**3.6.2.4** **Test facilities** 0 0 21 21 21 21 21 21 21 21

**3.6.2.4.1** **Test Facilities** 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10

**3.6.2.4.2** **Test Facilities** 0 0 11 11 11 11 11 11 11 11

**3.6.3** **CERN Common Costs** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.7** **Common Funds** 0 690 835 1145 1174 1341 1529 1668 1668 1668

**3.7.1** **Common Funds (BNL)** 0 274 835 1145 1174 1341 1529 1668 1668
1668

**3.7.2** **Common Funds (Nevis)** 0 416 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.8** **Outreach** 0 28 34 43 45 50 50 50 50 50

**3.9** **Program Management** 0 221 955 959 959 959 959 959 959 959

**3.9.1** **Program Management** 0 0 872 877 877 877 877 877 877 877

**3.9.2** **Program Management** 0 221 82 82 82 82 82 82 82 82

**3.10** **Technical Coordination** 0 0 850 850 850 850 850 850 850 850

**3.10.1** **ATLAS Access** 0 0 298 298 298 216 216 216 216 216

**3.10.1.1** **Access Equipment** 0 0 216 216 216 216 216 216 216 216

**3.10.1.2** **Access and Interface Beam and** 0 0 82 82 82 0 0 0 0 0

Page 22 of 23

**WBS** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY
09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**Number** **Descriptio** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**3.10.2** **Maintenance of Movement System** 0 0 144 144 144 144 144
144 144 144

**3.10.2.1** **Movement System Control** 0 0 144 144 144 144 144 144 144
144

**3.10.3** **Configuration Control Envelope** 0 0 319 319 319 319 319
319 319 319

**3.10.3.1** **Configuration Control** 0 0 213 213 213 213 213 213 213
213

**3.10.3.2** **Configuration Control @ CERN** 0 0 85 85 85 85 85 85 85
85

**3.10.3.3** **EC Muons Configuration Control** 0 0 21 21 21 21 21 21 21
21

**3.10.4** **Installation and Maintenance Data** 0 0 90 90 90 171 171
171 171 171

**3.10.4.1** **Installation Data Base** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**3.10.4.2** **Installation Data Base @ CERN** 0 0 90 90 90 171 171 171
171 171

**3.10.5** **TC Project Office** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 23 of 23