**U.S. ATLAS M&O Estimate**

**Cost Book**

**Funding Source:** All **Funding Type:** All

**Institutions:** All

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:19 PM

**WBS Number:** 3 **Description:** U.S. ATLAS M&O Estimate

**Institution :** **Contact:**

U.S. ATLAS Maintenance and Operations (M&O) includes detector specific
costs allocated to subsystems and Common Fund

cost related to overall experimental operations.

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

10448 0 0 10448 0 7970 53 2425 113.8 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Computer Professional B/I 0 0 0 888 888 0 0 0 0 0

0 0 0 50.35 50.35 0 0 0 0 0

Electrical Engineer B/I 0 888 0 0 0 0 0 0 0 0

0 61.538 0 0 0 0 0 0 0 0

Faculty B/I 0 5271 7967 6159 888 888 888 888 888 888

0 398.487 552.497 438.007 72.727 72.727 72.727 72.727 72.727 72.727

Grad Student B/I 0 889 2646 10113 7921 5271 5271 5271 5271 5271

0 14.562 43.341 165.652 129.746 86.34 86.34 86.34 86.34 86.34

Post Doc B/I 0 7987 3546 9257 8840 4402 4402 4402 4402 4402

0 251.591 111.698 291.595 278.46 138.663 138.663 138.663 138.663 138.663

Sr Research Scientist B/I 0 4451 3546 6621 6196 1758 1767 1767 1767 1767

0 280.413 223.398 383.909 368.172 110.754 111.321 111.321 111.321
111.321

Computer Professional R 0 0 0 880 776 420 420 420 420 420

0 0 0 49.896 43.999 23.814 23.814 23.814 23.814 23.814

Electrical Engineer R 0 0 880 880 0 0 0 0 0 0

0 0 60.984 60.984 0 0 0 0 0 0

Mechanical Engineer R 0 0 884 0 0 0 0 0 0 0

0 0 61.261 0 0 0 0 0 0 0

Technician R 0 2224 4848 2666 2860 2640 2640 2640 2640 2640

0 76.245 166.602 91.839 98.127 90.92 90.92 90.92 90.92 90.92

Page 1 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:20 PM

Mechanical Engineer UNFUNDED 0 675 0 440 0 0 0 0 0 0

0 46.778 0 30.492 0 0 0 0 0 0

Technician UNFUNDED 0 4584 4424 1380 0 0 0 0 0 0

0 174.099 169.384 54.86 0 0 0 0 0 0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 141.9 102.2 147.0 129.6 238.1 220.6 249.2 190.8 129.6

Travel R 0.0 41.8 103.0 54.0 43.2 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0

Other UNFUNDED 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Travel UNFUNDED 0.0 42.5 47.5 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 1589 1741 1907 1249 824 808 836 778 717

Page 2 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:21 PM

**WBS Number:** 3.2 **Description:** TRT

**Institution :** **Contact:**

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

10448 0 0 10448 0 7970 53 2425 113.8 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Computer Professional B/I 0 0 0 888 888 0 0 0 0 0

0 0 0 50.35 50.35 0 0 0 0 0

Electrical Engineer B/I 0 888 0 0 0 0 0 0 0 0

0 61.538 0 0 0 0 0 0 0 0

Faculty B/I 0 5271 7967 6159 888 888 888 888 888 888

0 398.487 552.497 438.007 72.727 72.727 72.727 72.727 72.727 72.727

Grad Student B/I 0 889 2646 10113 7921 5271 5271 5271 5271 5271

0 14.562 43.341 165.652 129.746 86.34 86.34 86.34 86.34 86.34

Post Doc B/I 0 7987 3546 9257 8840 4402 4402 4402 4402 4402

0 251.591 111.698 291.595 278.46 138.663 138.663 138.663 138.663 138.663

Sr Research Scientist B/I 0 4451 3546 6621 6196 1758 1767 1767 1767 1767

0 280.413 223.398 383.909 368.172 110.754 111.321 111.321 111.321
111.321

Computer Professional R 0 0 0 880 776 420 420 420 420 420

0 0 0 49.896 43.999 23.814 23.814 23.814 23.814 23.814

Electrical Engineer R 0 0 880 880 0 0 0 0 0 0

0 0 60.984 60.984 0 0 0 0 0 0

Mechanical Engineer R 0 0 884 0 0 0 0 0 0 0

0 0 61.261 0 0 0 0 0 0 0

Technician R 0 2224 4848 2666 2860 2640 2640 2640 2640 2640

0 76.245 166.602 91.839 98.127 90.92 90.92 90.92 90.92 90.92

Mechanical Engineer UNFUNDED 0 675 0 440 0 0 0 0 0 0

0 46.778 0 30.492 0 0 0 0 0 0

Technician UNFUNDED 0 4584 4424 1380 0 0 0 0 0 0

0 174.099 169.384 54.86 0 0 0 0 0 0

Page 3 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:22 PM

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 141.9 102.2 147.0 129.6 238.1 220.6 249.2 190.8 129.6

Travel R 0.0 41.8 103.0 54.0 43.2 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0

Other UNFUNDED 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Travel UNFUNDED 0.0 42.5 47.5 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 1589 1741 1907 1249 824 808 836 778 717

Page 4 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:23 PM

**WBS Number:** 3.2.1 **Description:** TRT-Subsystem

**Institution :** **Contact:**

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

9184 0 0 9184 0 7970 0 1214 113.8 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Computer Professional B/I 0 0 0 888 888 0 0 0 0 0

0 0 0 50.35 50.35 0 0 0 0 0

Electrical Engineer B/I 0 888 0 0 0 0 0 0 0 0

0 61.538 0 0 0 0 0 0 0 0

Faculty B/I 0 5271 7967 6159 888 888 888 888 888 888

0 398.487 552.497 438.007 72.727 72.727 72.727 72.727 72.727 72.727

Grad Student B/I 0 889 2646 10113 7921 5271 5271 5271 5271 5271

0 14.562 43.341 165.652 129.746 86.34 86.34 86.34 86.34 86.34

Post Doc B/I 0 7987 3546 9257 8840 4402 4402 4402 4402 4402

0 251.591 111.698 291.595 278.46 138.663 138.663 138.663 138.663 138.663

Sr Research Scientist B/I 0 4451 3546 6621 6196 1758 1767 1767 1767 1767

0 280.413 223.398 383.909 368.172 110.754 111.321 111.321 111.321
111.321

Computer Professional R 0 0 0 880 776 420 420 420 420 420

0 0 0 49.896 43.999 23.814 23.814 23.814 23.814 23.814

Electrical Engineer R 0 0 880 880 0 0 0 0 0 0

0 0 60.984 60.984 0 0 0 0 0 0

Mechanical Engineer R 0 0 884 0 0 0 0 0 0 0

0 0 61.261 0 0 0 0 0 0 0

Technician R 0 2224 4848 2666 2860 2640 2640 2640 2640 2640

0 76.245 166.602 91.839 98.127 90.92 90.92 90.92 90.92 90.92

Mechanical Engineer UNFUNDED 0 675 0 440 0 0 0 0 0 0

0 46.778 0 30.492 0 0 0 0 0 0

Technician UNFUNDED 0 4584 4424 1380 0 0 0 0 0 0

0 174.099 169.384 54.86 0 0 0 0 0 0

Page 5 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:24 PM

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 89.0 61.0 70.0 15.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

Travel R 0.0 41.8 103.0 54.0 43.2 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0

Other UNFUNDED 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Travel UNFUNDED 0.0 42.5 47.5 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 1536 1700 1830 1134 596 597 597 597 597

Page 6 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:24 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1 **Description:** TRT Pre-operations

**Institution :** **Contact:** Not available

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

5360 0 0 5360 0 4663 0 696 56.9 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Computer Professional B/I 0 0 0 888 888 0 0 0 0 0

0 0 0 50.35 50.35 0 0 0 0 0

Electrical Engineer B/I 0 888 0 0 0 0 0 0 0 0

0 61.538 0 0 0 0 0 0 0 0

Faculty B/I 0 5271 7967 6159 888 0 0 0 0 0

0 398.487 552.497 438.007 72.727 0 0 0 0 0

Grad Student B/I 0 889 2646 5711 2650 0 0 0 0 0

0 14.562 43.341 93.547 43.406 0 0 0 0 0

Post Doc B/I 0 7987 3546 5742 4438 0 0 0 0 0

0 251.591 111.698 180.873 139.797 0 0 0 0 0

Sr Research Scientist B/I 0 4451 3546 5742 4438 0 0 0 0 0

0 280.413 223.398 328.532 257.418 0 0 0 0 0

Computer Professional R 0 0 0 880 356 0 0 0 0 0

0 0 0 49.896 20.185 0 0 0 0 0

Electrical Engineer R 0 0 880 880 0 0 0 0 0 0

0 0 60.984 60.984 0 0 0 0 0 0

Mechanical Engineer R 0 0 884 0 0 0 0 0 0 0

0 0 61.261 0 0 0 0 0 0 0

Technician R 0 2224 4848 2666 220 0 0 0 0 0

0 76.245 166.602 91.839 7.207 0 0 0 0 0

Mechanical Engineer UNFUNDED 0 675 0 440 0 0 0 0 0 0

0 46.778 0 30.492 0 0 0 0 0 0

Technician UNFUNDED 0 4584 4424 1380 0 0 0 0 0 0

0 174.099 169.384 54.86 0 0 0 0 0 0

Page 7 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:26 PM

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 89.0 31.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Travel R 0.0 41.8 103.0 54.0 19.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Other UNFUNDED 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Travel UNFUNDED 0.0 42.5 47.5 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 1536 1670 1532 622 0 0 0 0 0

Page 8 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:26 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.1 **Description:** Module Check( 7/02-12/04

**Institution :** **Contact:** Not available

Check out of modules arriving at CERN

Work done in Bldg 154 CERN.

This work will span the period Oct 02 to December 04

There are a total of 102 modules that must be tested

and cerified as the 96 modules and 6 spares.

The modules arrive at the rate of about 6 modules/month

from Hampton gain testing. The testing must keep up

with this arrival plan. The operations on each module include:

Module checkin and passport update.

Verify wire tensions.

Verfity leak tightness,

verify mechanical dimensions:

wire gain survey.

Begin of long term HV conditioning.

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

278 0 0 278 0 242 0 36 3.1 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Post Doc B/I 0 888 0 0 0 0 0 0 0 0

0 27.972 0 0 0 0 0 0 0 0

Sr Research Scientist B/I 0 1786 0 0 0 0 0 0 0 0

0 112.518 0 0 0 0 0 0 0 0

Technician UNFUNDED 0 2828 0 0 0 0 0 0 0 0

0 101.085 0 0 0 0 0 0 0 0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Travel R 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Travel UNFUNDED 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page 9 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:28 PM

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 277 1 0 0 0 0 0 0 0

Page 10 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:28 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.1.1 **Description:** Technical support (Duke)

**Institution :** Duke University **Contact:** Not available

Special Technical tech helping with module checkout

0.25 tech in FY03 (ebenstein)

MC 0.75 tech in FY04 (ebenstein)

0.25 tech in FY05(ebenstein)

This Duke person will be spending half of his time

in Bldg 154 doing the module checkout,( ( \~one module/week) and the
other

half assisting with the installation of the modules in the spaceframe.

During the checkout operation in Bldg 154 this specialized

technician will be responsible for

1\) measuring tensions and restringing any problem wires

est- 3 hours/week

2\) assisting in leak test measurements and correcting any problems.

Estimate 3 hours/week

3\) Assisting in preparation of the modules for gain testing- this

includes HV preparation with gas flow and determination of low

current draw

estimate 2 hours/week

4\) Assist in gain scanning

estimate 8 hours/week

5\) restringing or removal of wires with out-of-spec gain

estimate 2 hours/week

6\) Set up of gas and HV for long term HV running, and monitoring
running.

Estimate 2hours/week

For a total of about 20hours/week assisting with each module-

\$30K/year**Details of Estimate:**

\$1.5K for trip( FY03-2 trips

FY04( 2 trips, FY05 2 trips

**U.S. ATLAS % share of activity:** 100.00

\%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

70 0 0 70 0 38 0 31 0.6 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Technician UNFUNDED 0 1042 0 0 0 0 0 0 0 0

0 38.075 0 0 0 0 0 0 0 0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Page 11 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:29 PM

Travel R 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Travel UNFUNDED 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 70 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 12 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:29 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.1.2 **Description:** equipment

**Institution :** **Contact:** Not available

Equipment needs for checkout of

module in BLDG 154 after they

arrive at CERN.

multi channel tension- \$6K**Details of Estimate:**

Gas leak tester- \$7K

HV breakdow test-\$6k

Gas Gain-\$65K

HV training- \$15K

Storage, support-\$22K

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

5 0 0 5 0 0 0 5 0.0 0.0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 4 1 0 0 0 0 0 0 0

Page 13 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:30 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.1.2.1 **Description:** gas leak tester

**Institution :** Indiana U. **Contact:** Not available

Leak tester supplied by Indiana University.

\$7K for **Details of Estimate:**

total cost of leak tester

and computer interface.

**U.S. ATLAS % share of activity:** 100.00

\%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

Page 14 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:31 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.1.2.2 **Description:** multi channel tension

**Institution :** Duke University **Contact:** Not available

Tesnsion tester supplied by Duke University

\$6K for 16 ch tension tester**Details of Estimate:**

and computer interfaces.

**U.S. ATLAS % share of activity:** 100.00

\%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

Page 15 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:31 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.1.2.3 **Description:** HV breakdown test

**Institution :** Duke University **Contact:** Not available

Supplied by Duke University

\$3K for HV supply and cables**Details of Estimate:**

**U.S. ATLAS % share of activity:** 100.00

\%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

Page 16 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:32 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.1.2.4 **Description:** gain mapper

**Institution :** Hampton U. **Contact:** Not available

This will be built by Hampton

Readout electronics has been

purchased from base fund.

\$65K**Details of Estimate:**

for xray source,

\$12K

position conroller

\$13k

Gas system

\$4K

cabinet

\$11K

slow controls

\$7K

DAQ, mCA

\$18K

**U.S. ATLAS % share of activity:** 100.00

\%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

Page 17 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:33 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.1.2.5 **Description:** HV training supplies,
cables

**Institution :** Duke University **Contact:** Not available

This is the HV longterm conditioning

that will be necessary to qualify a module

prior to installation.

\$15k for **Details of Estimate:**

8 HV supplies \$8K

and \$7 K for distribution

and cabling for up to 45 modules.

**U.S. ATLAS % share of activity:** 100.00

\%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

Page 18 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:34 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.1.2.6 **Description:** storage and support

**Institution :** Indiana U. **Contact:** Not available

Storage and support equiment

in Bldg 154

**Details of Estimate:**

storage racks.\$9K

Tools - \$3K

measurement equipment- \$4K

supplies( for entire period)- 6K

total 22K

**U.S. ATLAS % share of activity:** 100.00

\%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

5 0 0 5 0 0 0 5 0.0 0.0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 4 1 0 0 0 0 0 0 0

Page 19 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:35 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.1.3 **Description:** other technical support
(russian tech, IU postdoc,

**Institution :** Indiana U. **Contact:** Not available

Technical support in Bldg 154 during period

of FY03 and FY04

This is money for a CERN based technical

level assistant to work with the specailist

on all checkout activities.

Indiana will supply a postdoc (Kayumov)

and a staff scientist (Gagnon) for additional

work in 154.

This technician will be spending half of his time

in Bldg 154 doing the module checkout,( ( \~one module/week) and the
other

half assisting with the installation of the modules in the spaceframe.

During the checkout operation in Bldg 154 this specialized

technician will be responsible for

1\) measuring tensions and restringing any problem wires

est- 6 hours/week

2\) assisting in leak test measurements and correcting any problems.

Estimate 4 hours/week

3\) Assisting in preparation of the modules for gain testing- this

includes HV preparation with gas flow and determination of low

current draw

estimate 4 hours/week

4\) Assist in gain scanning

estimate 16 hours/week

5\) restringing or removal of wires with out-of-spec gain

estimate 2 hours/week

6\) Set up of gas and HV for long term HV running, and monitoring
running.

Estimate 4 hours/week

For a total of about 40hours/week assisting with each module-

IU physicist and postdoc covered**Details of Estimate:**

from base.

Tech is on MC for F04

no travel needed

**U.S. ATLAS % share of activity:** 100.00

\%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

204 0 0 204 0 204 0 0 2.5 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Post Doc B/I 0 888 0 0 0 0 0 0 0 0

0 27.972 0 0 0 0 0 0 0 0

Sr Research Scientist B/I 0 1786 0 0 0 0 0 0 0 0

0 112.518 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 20 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:35 PM

Technician UNFUNDED 0 1786 0 0 0 0 0 0 0 0

0 63.01 0 0 0 0 0 0 0 0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 204 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 21 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:36 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.4 **Description:** TRT-6 mod-check (2/04- 1/05)

**Institution :** **Contact:**

preoperation work on modules in space frame, check cooling attachments,
electronic checks on 3-6 module groups.

Maintain operation of modules once installed

The module installation activity involves the actual mounting of the

TRT barrel modules into the spaceframe in the SR building, and the

initial hookup of services to a six module gas and cooling manifold.

This preparation activity starts in October, 03 and continues until
January 05.

There are 16 six-module sectors. Upon completion of all 16 sectors,

the final gas and cooling manifolds will be attached and connected.

The installation starts November,03

The present estimate is that this operation will require 3 weeks/sector.

The detailed activites have been scheduled by the project engineer, they

include:

install check six modules 1.2 days

Install cooling tubes and CO2 lines, check 1.2 days

Install electronics on front end 3.4 days

Install cooling plates and tubing front end 1.2 days

Install sector manifolds front end 1.2 days

Install electronics on backend 3.4 days

Install cooling plates and tubing back end 1.2 days

Install sector manifolds back end 1.2 days.

Sector cooling hookup 1 day

The installation is only part of the activitity in the SR building.

Following these operations, the additional testing of cooling, active
gas, HV,

Low volgtage, and signal noise for each sector are part of the M&O
operations.

Continual monitoring of installed modules is also covered in the M&O
which span the same period.

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

1557 0 0 1557 0 1267 0 290 14.7 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Electrical Engineer B/I 0 888 0 0 0 0 0 0 0 0

0 61.538 0 0 0 0 0 0 0 0

Faculty B/I 0 5271 0 0 0 0 0 0 0 0

0 398.487 0 0 0 0 0 0 0 0

Post Doc B/I 0 6210 0 0 0 0 0 0 0 0

0 195.615 0 0 0 0 0 0 0 0

Sr Research Scientist B/I 0 2665 0 0 0 0 0 0 0 0

0 167.895 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 22 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:36 PM

Mechanical Engineer R 0 0 444 0 0 0 0 0 0 0

0 0 30.769 0 0 0 0 0 0 0

Technician R 0 2224 2208 0 0 0 0 0 0 0

0 76.245 75.681 0 0 0 0 0 0 0

Mechanical Engineer UNFUNDED 0 675 0 0 0 0 0 0 0 0

0 46.778 0 0 0 0 0 0 0 0

Technician UNFUNDED 0 1756 2644 880 0 0 0 0 0 0

0 73.014 104.343 36.59 0 0 0 0 0 0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 85.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Travel R 0.0 38.0 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Other UNFUNDED 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Travel UNFUNDED 0.0 26.5 17.5 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 1216 294 47 0 0 0 0 0 0

Page 23 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:37 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.4.1 **Description:** technical support (Kline)

**Institution :** Indiana U. **Contact:**

1 technician for 0.75 FTE FY04

( rest of FY04 covered in installation)

1 technicians for 0.25 FTE FY05

(rest of FY05 coverd in 3.2.1.1.5)

This specialized assembly person will spend 75% of his

time in FY04 on the checkout of the installed modules and services.

The remaining 25% is time during the first quarter of Fy04, when he will

be assisting with the initial prepartion of the spaceframe for
installation of

modules

This tech will be working with 1.5 other techs on the process. Many

of the operations will reqire two people, an unknown is the process is

time for problem solving during installation.

The detailed activites have been scheduled by the project engineer, they

include:

install check six modules 1.2 days

Install cooling tubes and CO2 lines, check 1.2 days

Install electronics on front end 3.4 days

Install cooling plates and tubing front end 1.2 days

Install sector manifolds front end 1.2 days

Install electronics on backend 3.4 days

Install cooling plates and tubing back end 1.2 days

Install sector manifolds back end 1.2 days.

Sector cooling hookup 1 day

total 15 days

\$30K/y **Details of Estimate:**

1.5K/trip( 3 in FY04, 2 in FY05)

**U.S. ATLAS % share of activity:** 100.00

\%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

426 0 0 426 0 376 0 50 4.0 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Faculty B/I 0 1757 0 0 0 0 0 0 0 0

0 143.898 0 0 0 0 0 0 0 0

Post Doc B/I 0 1786 0 0 0 0 0 0 0 0

0 56.259 0 0 0 0 0 0 0 0

Sr Research Scientist B/I 0 1786 0 0 0 0 0 0 0 0

0 112.518 0 0 0 0 0 0 0 0

Technician R 0 1344 440 0 0 0 0 0 0 0

0 47.416 15.523 0 0 0 0 0 0 0

Page 24 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:38 PM

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Travel R 0.0 23.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 394 31 0 0 0 0 0 0 0

Page 25 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:39 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.4.2 **Description:** other technical support
(Russian)

**Institution :** Indiana U. **Contact:** Not available

0.5 FTE russian support

( remaining FTE covered by endcaps)

support for module checking

in Bldg 154

Extra CERN based support during the time

that module check out and module installation are taking place
simultaneously.

no extra travel money**Details of Estimate:**

required

**U.S. ATLAS % share of activity:** 100.00

\%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

119 0 0 119 0 119 0 0 2.0 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Post Doc B/I 0 1788 0 0 0 0 0 0 0 0

0 56.322 0 0 0 0 0 0 0 0

Technician R 0 0 888 0 0 0 0 0 0 0

0 0 31.329 0 0 0 0 0 0 0

Technician UNFUNDED 0 0 888 0 0 0 0 0 0 0

0 0 31.329 0 0 0 0 0 0 0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 56 63 0 0 0 0 0 0 0

Page 26 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:40 PM

Page 27 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:40 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.4.3 **Description:** project engineer(Callahan)

**Institution :** Indiana U. **Contact:**

MC 0.4 FTE 04

(remainder as CERN associate )

0.6 FTE 05

(remainder as 1/2 year CERN associate extension + 0.25 on M&O)

Project Engineer to oversee

the module insertion

In Fy04 the first 1/2 year is spent working on the completion of the
space frame and the initial

instalation of the modules into the frame.

The remainder of the time, the Project Engineer will focus on the
checkout of the

modules after installation.

2004 CERN assoc covers**Details of Estimate:**

60%

1/2 year extension in FY05

and remainder on M&O with

travel.

\$10K/y

1.5K/trip ( 3 Fy04, 2 FY05)

**U.S. ATLAS % share of activity:** 100.00

\%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

344 0 0 344 0 305 0 39 2.6 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Faculty B/I 0 1757 0 0 0 0 0 0 0 0

0 143.898 0 0 0 0 0 0 0 0

Post Doc B/I 0 879 0 0 0 0 0 0 0 0

0 27.688 0 0 0 0 0 0 0 0

Sr Research Scientist B/I 0 879 0 0 0 0 0 0 0 0

0 55.377 0 0 0 0 0 0 0 0

Mechanical Engineer R 0 0 444 0 0 0 0 0 0 0

0 0 30.769 0 0 0 0 0 0 0

Mechanical Engineer UNFUNDED 0 675 0 0 0 0 0 0 0 0

0 46.778 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 28 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:41 PM

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Travel R 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Other UNFUNDED 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Travel UNFUNDED 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 296 48 0 0 0 0 0 0 0

Page 29 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:41 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.4.4 **Description:** electronics technician(C.
Alexander)

**Institution :** U of Pennsylvania **Contact:**

electronic tech FTE 0.5 - FY04

0.25 FTE FY05

for work on module electronic

testing and repair once modules are

installed

This persion will be the primary electronics lead tech for

the items listed at ET

The detailed activites have been scheduled by the project engineer, they

include:

install check six modules 1.2 days

Install cooling tubes and CO2 lines, check 1.2 days

Install electronics on front end 3.4 days EE

Install cooling plates and tubing front end 1.2 days EE

Install sector manifolds front end 1.2 days

Install electronics on backend 3.4 days EE

Install cooling plates and tubing back end 1.2 days EE

Install sector manifolds back end 1.2 days.

Sector cooling hookup 1 day

Faraday sheild connection, testing 4 days EE

The electronic technicai will be 50% on the testing phase and 50% on the

installation of electronics.

\$30K/year**Details of Estimate:**

\$1.5K for trip ( two in FY04,

Two in Fy05)

**U.S. ATLAS % share of activity:** 100.00

\%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

333 0 0 333 0 285 0 48 3.5 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Electrical Engineer B/I 0 888 0 0 0 0 0 0 0 0

0 61.538 0 0 0 0 0 0 0 0

Faculty B/I 0 1757 0 0 0 0 0 0 0 0

0 110.691 0 0 0 0 0 0 0 0

Post Doc B/I 0 1757 0 0 0 0 0 0 0 0

0 55.346 0 0 0 0 0 0 0 0

Technician R 0 880 880 0 0 0 0 0 0 0

0 28.829 28.829 0 0 0 0 0 0 0

Page 30 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:42 PM

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Travel R 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 280 53 0 0 0 0 0 0 0

Page 31 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:43 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.4.5 **Description:** Electronics tech- Yale

**Institution :** Yale University **Contact:** Not available

1 FTE 04, 1 FTE FY05, 0.5 FTE FY06

work with Penn on

certifying the electronics

**U.S. ATLAS % share of activity:** 100.00

\%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

245 0 0 245 0 183 0 63 2.5 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Technician UNFUNDED 0 1756 1756 880 0 0 0 0 0 0

0 73.014 73.014 36.59 0 0 0 0 0 0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Travel UNFUNDED 0.0 17.5 17.5 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 99 99 47 0 0 0 0 0 0

Page 32 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:44 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.4.9 **Description:** HV distribution

**Institution :** Duke University **Contact:**

HV distribution for six sector test to verify the operation of each unit
and to maintain

modules in opearation after installation

10 HV supplies and racks- \$27K**Details of Estimate:**

cables \$8K, connectors, and

associated supplies \$5K

**U.S. ATLAS % share of activity:** 100.00

\%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

40 0 0 40 0 0 0 40 0.0 0.0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 40 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 33 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:45 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.4.10 **Description:** Low Voltage system

**Institution :** U of Pennsylvania **Contact:**

Electronics low voltage supplies and daq for initial testing of six
module sector- core

item

Electronics, power supplies and associated equipment -\$15,000**Details
of Estimate:**

Cables, connectors, - \$5,000

DAQ, and computer for sector tests-\$15,000

**U.S. ATLAS % share of activity:** 100.00

\%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

35 0 0 35 0 0 0 35 0.0 0.0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 35 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 34 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:46 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.4.11 **Description:** system tests

**Institution :** Indiana U. **Contact:** Not available

Equipment and supplies

for system tests

supplies for**Details of Estimate:**

system testing \$5000

**U.S. ATLAS % share of activity:** 20.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

15 0 0 15 0 0 0 15 0.0 0.0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 15 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 35 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:47 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.5 **Description:** TRT- SCT in SR (1/05 - 9/05)

**Institution :** **Contact:**

Services checkout for completed barrel cooling, electronics, HV tests
and surveying

(with final cooling manifolds, electronics.

Front end performance testing including the

time when the SCT is installed and joint testing is being carried out

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

1207 0 0 1207 0 992 0 215 12.4 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Faculty B/I 0 0 3564 0 0 0 0 0 0 0

0 0 275.108 0 0 0 0 0 0 0

Grad Student B/I 0 889 2646 0 0 0 0 0 0 0

0 14.562 43.341 0 0 0 0 0 0 0

Post Doc B/I 0 889 3546 0 0 0 0 0 0 0

0 28.004 111.698 0 0 0 0 0 0 0

Sr Research Scientist B/I 0 0 3546 0 0 0 0 0 0 0

0 0 223.398 0 0 0 0 0 0 0

Electrical Engineer R 0 0 880 0 0 0 0 0 0 0

0 0 60.984 0 0 0 0 0 0 0

Mechanical Engineer R 0 0 440 0 0 0 0 0 0 0

0 0 30.492 0 0 0 0 0 0 0

Technician R 0 0 2640 0 0 0 0 0 0 0

0 0 90.921 0 0 0 0 0 0 0

Mechanical Engineer UNFUNDED 0 0 0 440 0 0 0 0 0 0

0 0 0 30.492 0 0 0 0 0 0

Technician UNFUNDED 0 0 1780 500 0 0 0 0 0 0

0 0 65.041 18.27 0 0 0 0 0 0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Page 36 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:48 PM

Other R 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Travel R 0.0 0.0 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Travel UNFUNDED 0.0 0.0 30.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 43 1098 67 0 0 0 0 0 0

Page 37 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:48 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.5.1 **Description:** technical
support-Fowler/ebenstein

**Institution :** Duke University **Contact:**

Bill Ebenstein/Fowler

Assisting with the SCT-TRTbarrel test

program

Includes:

Final hook of complete faraday sheild

Large scale noise studies

with end cap

with SCT

X-ray alignment studies

\$30K/year**Details of Estimate:**

\$1.5K for trip( three trips)

**U.S. ATLAS % share of activity:** 75.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

375 0 0 375 0 327 0 48 3.8 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Faculty B/I 0 0 1788 0 0 0 0 0 0 0

0 0 146.437 0 0 0 0 0 0 0

Grad Student B/I 0 0 879 0 0 0 0 0 0 0

0 0 14.398 0 0 0 0 0 0 0

Post Doc B/I 0 0 879 0 0 0 0 0 0 0

0 0 27.688 0 0 0 0 0 0 0

Sr Research Scientist B/I 0 0 879 0 0 0 0 0 0 0

0 0 55.377 0 0 0 0 0 0 0

Technician UNFUNDED 0 0 1780 500 0 0 0 0 0 0

0 0 65.041 18.27 0 0 0 0 0 0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Travel UNFUNDED 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page 38 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:49 PM

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 357 18 0 0 0 0 0 0

Page 39 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:50 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.5.2 **Description:** Project Engineer(Callahan)

**Institution :** Indiana U. **Contact:**

Project engineer0 0.25 FTE

support of the final testing of the barrel

and the SCT

Includes:

Final hook of complete faraday sheild

Large scale noise studies

with end cap

with SCT

X-ray alignment studies

0.5 CERN associate**Details of Estimate:**

\$10K/y travel

\$1.5K trip (three trips)

**U.S. ATLAS % share of activity:** 75.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

194 0 0 194 0 158 0 36 2.0 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Grad Student B/I 0 0 879 0 0 0 0 0 0 0

0 0 14.398 0 0 0 0 0 0 0

Post Doc B/I 0 0 879 0 0 0 0 0 0 0

0 0 27.688 0 0 0 0 0 0 0

Sr Research Scientist B/I 0 0 879 0 0 0 0 0 0 0

0 0 55.377 0 0 0 0 0 0 0

Mechanical Engineer R 0 0 440 0 0 0 0 0 0 0

0 0 30.492 0 0 0 0 0 0 0

Mechanical Engineer UNFUNDED 0 0 0 440 0 0 0 0 0 0

0 0 0 30.492 0 0 0 0 0 0

Page 40 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:51 PM

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

Travel R 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Travel UNFUNDED 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 146 48 0 0 0 0 0 0

Page 41 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:51 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.5.3 **Description:** Technical support (Kline)

**Institution :** Indiana U. **Contact:** Not available

0.50 FTE for

assistance in the final testing of

the Barrel and SCT

Includes:

Final hook of complete faraday sheild

Large scale noise studies

with end cap

with SCT

X-ray alignment studies

\$30K/year**Details of Estimate:**

\$1.5K for trip ( three trips)

**U.S. ATLAS % share of activity:** 75.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

311 0 0 311 0 287 0 24 3.5 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Faculty B/I 0 0 888 0 0 0 0 0 0 0

0 0 72.727 0 0 0 0 0 0 0

Grad Student B/I 0 0 888 0 0 0 0 0 0 0

0 0 14.545 0 0 0 0 0 0 0

Post Doc B/I 0 0 1788 0 0 0 0 0 0 0

0 0 56.322 0 0 0 0 0 0 0

Sr Research Scientist B/I 0 0 1788 0 0 0 0 0 0 0

0 0 112.644 0 0 0 0 0 0 0

Technician R 0 0 880 0 0 0 0 0 0 0

0 0 31.046 0 0 0 0 0 0 0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Travel R 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page 42 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:52 PM

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 311 0 0 0 0 0 0 0

Page 43 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:52 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.5.4 **Description:** Electrical
Engineer(VanBerg)

**Institution :** U of Pennsylvania **Contact:**

Electrical engineer 0.5 FTE(Van berg?)

For work on total system testing of

installed modules- HV, LV and DAQ

emphasis will be on

Final hook of complete faraday sheild

Large scale noise studies

with end cap

with SCT

Operation of electronics in several sectors

for

X-ray alignment studies

\$30K/year**Details of Estimate:**

\$1.5K for trip ( two trips)

**U.S. ATLAS % share of activity:** 75.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

188 0 0 188 0 159 0 29 2.0 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Faculty B/I 0 0 888 0 0 0 0 0 0 0

0 0 55.944 0 0 0 0 0 0 0

Grad Student B/I 0 889 0 0 0 0 0 0 0 0

0 14.562 0 0 0 0 0 0 0 0

Post Doc B/I 0 889 0 0 0 0 0 0 0 0

0 28.004 0 0 0 0 0 0 0 0

Electrical Engineer R 0 0 880 0 0 0 0 0 0 0

0 0 60.984 0 0 0 0 0 0 0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Travel R 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page 44 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:54 PM

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 43 146 0 0 0 0 0 0 0

Page 45 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:54 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.5.5 **Description:** system test

**Institution :** Indiana U. **Contact:**

equipment and support

for multimodujle system tests

supply support **Details of Estimate:**

for tests \$5000

**U.S. ATLAS % share of activity:** 20.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

7 0 0 7 0 0 0 7 0.0 0.0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 7 0 0 0 0 0 0 0

Page 46 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:55 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.5.6 **Description:** testing equipment

**Institution :** U of Pennsylvania **Contact:**

Testing equipment for completed

module system

medium high end oscilloscope- \$11K**Details of Estimate:**

1 analog pulser \$9K

1 SMT solder/rework station 1k

1 mantis magnifier 1.5K

additional supplies for E. Tech. 2.5k

**U.S. ATLAS % share of activity:** 75.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

40 0 0 40 0 0 0 40 0.0 0.0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 40 0 0 0 0 0 0 0

Page 47 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:56 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.5.7 **Description:** electronics tech(C.
Alexander)

**Institution :** U of Pennsylvania **Contact:** Not available

0.50 FTE electronics tech FY05

Electronics emphasis will be on

Final hook of complete faraday sheild

Large scale noise studies

with end cap

with SCT

Operating and maintaining the electronics

X-ray alignment studies

\$30K/year**Details of Estimate:**

\$1.5K for trip (three trips)

**U.S. ATLAS % share of activity:** 75.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

61 0 0 61 0 29 0 32 0.5 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Technician R 0 0 880 0 0 0 0 0 0 0

0 0 28.829 0 0 0 0 0 0 0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Travel R 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 61 0 0 0 0 0 0 0

Page 48 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:57 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.5.8 **Description:** Technical support (Russian)

**Institution :** Indiana U. **Contact:** Not available

assistance with barrel-sct integration and

assembly of barrel in detector

\$30000/YEAR **Details of Estimate:**

2 trips \$1500/trip

**U.S. ATLAS % share of activity:** 75.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

31 0 0 31 0 31 0 0 0.5 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Technician R 0 0 880 0 0 0 0 0 0 0

0 0 31.046 0 0 0 0 0 0 0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 31 0 0 0 0 0 0 0

Page 49 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:58 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.8 **Description:** ID Integration( 10/05-4/07)

**Institution :** **Contact:** Ogren

verify operation of during the trasfer

to the detector, checkout in magnet,

cable, cooling, LV, HV hook up in magnet,

system checkout, system tests, survey

monitor operations until run time.

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

2318 0 0 2318 0 2163 0 155 26.7 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Computer Professional B/I 0 0 0 888 888 0 0 0 0 0

0 0 0 50.35 50.35 0 0 0 0 0

Faculty B/I 0 0 4403 6159 888 0 0 0 0 0

0 0 277.389 438.007 72.727 0 0 0 0 0

Grad Student B/I 0 0 0 5711 2650 0 0 0 0 0

0 0 0 93.547 43.406 0 0 0 0 0

Post Doc B/I 0 0 0 5742 4438 0 0 0 0 0

0 0 0 180.873 139.797 0 0 0 0 0

Sr Research Scientist B/I 0 0 0 5742 4438 0 0 0 0 0

0 0 0 328.532 257.418 0 0 0 0 0

Computer Professional R 0 0 0 880 356 0 0 0 0 0

0 0 0 49.896 20.185 0 0 0 0 0

Electrical Engineer R 0 0 0 880 0 0 0 0 0 0

0 0 0 60.984 0 0 0 0 0 0

Technician R 0 0 0 2666 220 0 0 0 0 0

0 0 0 91.839 7.207 0 0 0 0 0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Travel R 0.0 0.0 0.0 54.0 19.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page 50 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:59 PM

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 277 1419 622 0 0 0 0 0

Page 51 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:31:59 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.8.1 **Description:** Technical support (Duke)

**Institution :** Duke University **Contact:** Ogren

\$30K/year**Details of Estimate:**

\$1.5K for trip (two trips)

**U.S. ATLAS % share of activity:** 75.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

389 0 0 389 0 389 0 0 4.8 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Faculty B/I 0 0 0 1757 0 0 0 0 0 0

0 0 0 143.898 0 0 0 0 0 0

Grad Student B/I 0 0 0 1318 890 0 0 0 0 0

0 0 0 21.589 14.578 0 0 0 0 0

Post Doc B/I 0 0 0 1318 890 0 0 0 0 0

0 0 0 41.517 28.035 0 0 0 0 0

Sr Research Scientist B/I 0 0 0 1318 890 0 0 0 0 0

0 0 0 83.034 56.07 0 0 0 0 0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 0 290 99 0 0 0 0 0

Page 52 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:00 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.8.2 **Description:** Computer professional

**Institution :** U of Pennsylvania **Contact:** Ogren

0.5 FTE computer professional 06 and 07

verify operation of during the trasfer

to the detector, of elctronics once installed.

system checkout, system tests,

monitor operations until run time.

\$30K/year**Details of Estimate:**

\$1.5K for trip (two trips)

**U.S. ATLAS % share of activity:** 30.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

548 0 0 548 0 507 0 40 6.4 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Faculty B/I 0 0 1757 1757 0 0 0 0 0 0

0 0 110.691 110.691 0 0 0 0 0 0

Grad Student B/I 0 0 0 1318 880 0 0 0 0 0

0 0 0 21.589 14.414 0 0 0 0 0

Post Doc B/I 0 0 0 1318 880 0 0 0 0 0

0 0 0 41.517 27.72 0 0 0 0 0

Sr Research Scientist B/I 0 0 0 1318 880 0 0 0 0 0

0 0 0 66.427 44.352 0 0 0 0 0

Computer Professional R 0 0 0 880 356 0 0 0 0 0

0 0 0 49.896 20.185 0 0 0 0 0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Travel R 0.0 0.0 0.0 18.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page 53 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:02 PM

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 111 319 118 0 0 0 0 0

Page 54 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:02 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.8.3 **Description:** electronics tech

**Institution :** U of Pennsylvania **Contact:** Ogren

1 FTE electronics technician FY06

0.25 FTE electronics tech FY07

verify operation of electronics after the trasfer

to the detector

cable, cooling, LV, HV hook up in magnet,

system checkout, system tests,

monitor operations until run time.

\$30K/year**Details of Estimate:**

\$1.5K for trip ( two trips FY06,

Three trips FY07

**U.S. ATLAS % share of activity:** 75.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

521 0 0 521 0 473 0 48 6.4 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Faculty B/I 0 0 1757 1757 0 0 0 0 0 0

0 0 110.691 110.691 0 0 0 0 0 0

Grad Student B/I 0 0 0 1318 880 0 0 0 0 0

0 0 0 21.589 14.414 0 0 0 0 0

Post Doc B/I 0 0 0 1318 880 0 0 0 0 0

0 0 0 41.517 27.72 0 0 0 0 0

Sr Research Scientist B/I 0 0 0 1318 880 0 0 0 0 0

0 0 0 66.427 44.352 0 0 0 0 0

Technician R 0 0 0 880 220 0 0 0 0 0

0 0 0 28.829 7.207 0 0 0 0 0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Travel R 0.0 0.0 0.0 18.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page 55 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:03 PM

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 111 298 113 0 0 0 0 0

Page 56 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:03 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.8.4 **Description:** electrical Engineer

**Institution :** U of Pennsylvania **Contact:** Ogren

0.5 Electrical Engineer- FY06

Organize and set up operations to verify electronics after the trasfer

to the detector, such as cable hookup and testing, cooling,

hook up and checkout of LV, HV hook up in magnet,

system checkout, system tests

monitor operations until run time.

\$30K/year**Details of Estimate:**

\$1.5K for trip ( two trips)

**U.S. ATLAS % share of activity:** 75.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

275 0 0 275 0 246 0 29 3.0 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Computer Professional B/I 0 0 0 888 888 0 0 0 0 0

0 0 0 50.35 50.35 0 0 0 0 0

Faculty B/I 0 0 889 0 0 0 0 0 0 0

0 0 56.007 0 0 0 0 0 0 0

Grad Student B/I 0 0 0 1757 0 0 0 0 0 0

0 0 0 28.78 0 0 0 0 0 0

Electrical Engineer R 0 0 0 880 0 0 0 0 0 0

0 0 0 60.984 0 0 0 0 0 0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Travel R 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page 57 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:04 PM

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 56 169 50 0 0 0 0 0

Page 58 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:04 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.8.5 **Description:** testing equipment

**Institution :** U of Pennsylvania **Contact:** Ogren

Testing equipment

for checkout of ID

9U VME Crate \$7500**Details of Estimate:**

2 Single board interface boards \$6k

2 Monitor workstaions and Software \$3000

2 cosmic ray trigger boards \$4000

HV distributor \$3.5K

supplies for E tech \$1K

**U.S. ATLAS % share of activity:** 75.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

24 0 0 24 0 0 0 24 0.0 0.0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 0 24 0 0 0 0 0 0

Page 59 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:05 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.8.6 **Description:** beamtest and system tests

**Institution :** Indiana U. **Contact:** Ogren

Support for system tests

support and supplies for**Details of Estimate:**

tests \$10000

**U.S. ATLAS % share of activity:** 20.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

15 0 0 15 0 0 0 15 0.0 0.0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Page 60 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:06 PM

**WBS Number:** 3.2.1.1.8.7 **Description:** technical support (Russian)

**Institution :** Indiana U. **Contact:** Ogren

1.0 FTE 2006

verify operation of during the trasfer

to the detector, checkout in magnet,

cable, cooling, LV, HV hook up in magnet,

system checkout, system tests, survey

monitor operations until run time.

**U.S. ATLAS % share of activity:** 75.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

546 0 0 546 0 546 0 0 6.1 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Faculty B/I 0 0 0 888 888 0 0 0 0 0

0 0 0 72.727 72.727 0 0 0 0 0

Post Doc B/I 0 0 0 1788 1788 0 0 0 0 0

0 0 0 56.322 56.322 0 0 0 0 0

Sr Research Scientist B/I 0 0 0 1788 1788 0 0 0 0 0

0 0 0 112.644 112.644 0 0 0 0 0

Technician R 0 0 0 1786 0 0 0 0 0 0

0 0 0 63.01 0 0 0 0 0 0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 0 305 242 0 0 0 0 0

Page 61 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:07 PM

**WBS Number:** 3.2.1.2 **Description:** Operations

**Institution :** **Contact:**

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

2210 0 0 2210 0 2096 0 114 43.1 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Grad Student B/I 0 0 0 4402 5271 5271 5271 5271 5271 5271

0 0 0 72.105 86.34 86.34 86.34 86.34 86.34 86.34

Post Doc B/I 0 0 0 3515 3514 3514 3514 3514 3514 3514

0 0 0 110.722 110.691 110.691 110.691 110.691 110.691 110.691

Sr Research Scientist B/I 0 0 0 879 870 870 879 879 879 879

0 0 0 55.377 54.81 54.81 55.377 55.377 55.377 55.377

Computer Professional R 0 0 0 0 210 210 210 210 210 210

0 0 0 0 11.907 11.907 11.907 11.907 11.907 11.907

Technician R 0 0 0 0 1320 1320 1320 1320 1320 1320

0 0 0 0 45.46 45.46 45.46 45.46 45.46 45.46

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Travel R 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 0 238 328 328 329 329 329 329

Page 62 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:09 PM

**WBS Number:** 3.2.1.2.1 **Description:** Runtime activities

**Institution :** **Contact:**

M&O Activities during data taking

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

2210 0 0 2210 0 2096 0 114 43.1 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Grad Student B/I 0 0 0 4402 5271 5271 5271 5271 5271 5271

0 0 0 72.105 86.34 86.34 86.34 86.34 86.34 86.34

Post Doc B/I 0 0 0 3515 3514 3514 3514 3514 3514 3514

0 0 0 110.722 110.691 110.691 110.691 110.691 110.691 110.691

Sr Research Scientist B/I 0 0 0 879 870 870 879 879 879 879

0 0 0 55.377 54.81 54.81 55.377 55.377 55.377 55.377

Computer Professional R 0 0 0 0 210 210 210 210 210 210

0 0 0 0 11.907 11.907 11.907 11.907 11.907 11.907

Technician R 0 0 0 0 1320 1320 1320 1320 1320 1320

0 0 0 0 45.46 45.46 45.46 45.46 45.46 45.46

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Travel R 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 0 238 328 328 329 329 329 329

Page 63 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:10 PM

**WBS Number:** 3.2.1.2.1.1 **Description:** technical support (Russian)

**Institution :** Indiana U. **Contact:**

0.50 technician FY07-FY12

This would be a fraction of a TRT russian technician to

be responsible for the maintensce of the TRT system during

runtime periods. This woulc include maintenance

of the acvtive gas system and recirculator, the

CO2 flushing gas system, and flourinert cooling

system.

The other half of his time is scheduled under shutdown maintenance

no extra travel**Details of Estimate:**

Russian at CERN

**U.S. ATLAS % share of activity:** 25.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

954 0 0 954 0 954 0 0 16.5 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Grad Student B/I 0 0 0 888 1757 1757 1757 1757 1757 1757

0 0 0 14.545 28.78 28.78 28.78 28.78 28.78 28.78

Post Doc B/I 0 0 0 879 878 878 878 878 878 878

0 0 0 27.688 27.657 27.657 27.657 27.657 27.657 27.657

Sr Research Scientist B/I 0 0 0 879 870 870 879 879 879 879

0 0 0 55.377 54.81 54.81 55.377 55.377 55.377 55.377

Technician R 0 0 0 0 880 880 880 880 880 880

0 0 0 0 31.046 31.046 31.046 31.046 31.046 31.046

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 0 98 142 142 143 143 143 143

Page 64 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:11 PM

**WBS Number:** 3.2.1.2.1.3 **Description:** computer professional

**Institution :** U of Pennsylvania **Contact:**

Computer professional to work on DAQ

and Readout interfacing.

a graduate student and

0.5 FTE post doctoral physicist

( from the base program) will also

work on bringing up the

DAQ system and maintaniing it.

\$30K/year**Details of Estimate:**

\$1.5K for trip

**U.S. ATLAS % share of activity:** 25.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

467 0 0 467 0 467 0 0 11.2 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Grad Student B/I 0 0 0 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757

0 0 0 28.78 28.78 28.78 28.78 28.78 28.78 28.78

Post Doc B/I 0 0 0 879 879 879 879 879 879 879

0 0 0 27.688 27.688 27.688 27.688 27.688 27.688 27.688

Computer Professional R 0 0 0 0 210 210 210 210 210 210

0 0 0 0 11.907 11.907 11.907 11.907 11.907 11.907

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 0 56 68 68 68 68 68 68

Page 65 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:12 PM

**WBS Number:** 3.2.1.2.1.4 **Description:** electronics technician

**Institution :** U of Pennsylvania **Contact:**

0.25 FTE electronics technician

The work is focused on the electronics

system such as HV supplies, Low voltage supplies

for the front end cards, and assisting the TRT

engineers on the total DAQ system maintenance.

It is anticipated that this will be a partime position with

special responsibilites for the Barrel TRT during shutdowns.

The remainder of the technicans time when not on the

TRT would be covered by the base program either on TRT or

other programs at the university.

\$30K/year**Details of Estimate:**

\$1.5K for trip

**U.S. ATLAS % share of activity:** 25.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

790 0 0 790 0 675 0 114 15.5 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Grad Student B/I 0 0 0 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757

0 0 0 28.78 28.78 28.78 28.78 28.78 28.78 28.78

Post Doc B/I 0 0 0 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757

0 0 0 55.346 55.346 55.346 55.346 55.346 55.346 55.346

Technician R 0 0 0 0 440 440 440 440 440 440

0 0 0 0 14.414 14.414 14.414 14.414 14.414 14.414

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Travel R 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

Page 66 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:13 PM

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 0 84 118 118 118 118 118 118

Page 67 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:13 PM

**WBS Number:** 3.2.1.2.1.6 **Description:** Testing equipment

**Institution :** Indiana U. **Contact:**

previously available

**U.S. ATLAS % share of activity:** 25.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

Page 68 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:14 PM

**WBS Number:** 3.2.1.3 **Description:** TRT Maintenance

**Institution :** **Contact:**

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

1614 0 0 1614 0 1211 0 403 13.8 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Faculty B/I 0 0 0 0 0 888 888 888 888 888

0 0 0 0 0 72.727 72.727 72.727 72.727 72.727

Post Doc B/I 0 0 0 0 888 888 888 888 888 888

0 0 0 0 27.972 27.972 27.972 27.972 27.972 27.972

Sr Research Scientist B/I 0 0 0 0 888 888 888 888 888 888

0 0 0 0 55.944 55.944 55.944 55.944 55.944 55.944

Computer Professional R 0 0 0 0 210 210 210 210 210 210

0 0 0 0 11.907 11.907 11.907 11.907 11.907 11.907

Technician R 0 0 0 0 1320 1320 1320 1320 1320 1320

0 0 0 0 45.46 45.46 45.46 45.46 45.46 45.46

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 30.0 45.0 15.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

Travel R 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 30 60 184 268 268 268 268 268

Page 69 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:15 PM

**WBS Number:** 3.2.1.3.1 **Description:** Shutdown maintenance
activities

**Institution :** **Contact:**

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

1564 0 0 1564 0 1211 0 353 13.8 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Faculty B/I 0 0 0 0 0 888 888 888 888 888

0 0 0 0 0 72.727 72.727 72.727 72.727 72.727

Post Doc B/I 0 0 0 0 888 888 888 888 888 888

0 0 0 0 27.972 27.972 27.972 27.972 27.972 27.972

Sr Research Scientist B/I 0 0 0 0 888 888 888 888 888 888

0 0 0 0 55.944 55.944 55.944 55.944 55.944 55.944

Computer Professional R 0 0 0 0 210 210 210 210 210 210

0 0 0 0 11.907 11.907 11.907 11.907 11.907 11.907

Technician R 0 0 0 0 1320 1320 1320 1320 1320 1320

0 0 0 0 45.46 45.46 45.46 45.46 45.46 45.46

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 0.0 25.0 15.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

Travel R 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 0 40 184 268 268 268 268 268

Page 70 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:17 PM

**WBS Number:** 3.2.1.3.1.1 **Description:** technical support (Russian)

**Institution :** Indiana U. **Contact:**

This will be the TRT Barrel

0.5 FTE fraction of a russian technician assigned to the TRT system,

but during shutdowns, would cover the

short time stay of a more expert person from

one of the universities.

Russian at CERN**Details of Estimate:**

**U.S. ATLAS % share of activity:** 25.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

1053 0 0 1053 0 1053 0 0 11.6 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Faculty B/I 0 0 0 0 0 888 888 888 888 888

0 0 0 0 0 72.727 72.727 72.727 72.727 72.727

Post Doc B/I 0 0 0 0 888 888 888 888 888 888

0 0 0 0 27.972 27.972 27.972 27.972 27.972 27.972

Sr Research Scientist B/I 0 0 0 0 888 888 888 888 888 888

0 0 0 0 55.944 55.944 55.944 55.944 55.944 55.944

Technician R 0 0 0 0 880 880 880 880 880 880

0 0 0 0 31.046 31.046 31.046 31.046 31.046 31.046

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 0 0 115 188 188 188 188 188

Page 71 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:18 PM

**WBS Number:** 3.2.1.3.1.3 **Description:** Computer Professional

**Institution :** U of Pennsylvania **Contact:**

0.25 computer professional each year

(assigned for running, also)

This person would be assigned for a total of

1/2 time on the TRT, and would be covered by the

university base program on this program or another reseach

program for the remainder of the time.

This computer professional will foucus on maintaining the

DAQ system for the TRT barrel during shutdown.

Work will include testing modifying data aquisistion units

such as the RODs as welll as the DTMROC interfaces.

In addition to the DAQ this person will maintain the

low controls system and keep it up-to-date.

\$30K/year**Details of Estimate:**

\$1.5K for trip

**U.S. ATLAS % share of activity:** 25.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

167 0 0 167 0 71 0 95 0.7 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Computer Professional R 0 0 0 0 210 210 210 210 210 210

0 0 0 0 11.907 11.907 11.907 11.907 11.907 11.907

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Travel R 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

Page 72 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:19 PM

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 0 0 12 31 31 31 31 31

Page 73 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:19 PM

**WBS Number:** 3.2.1.3.1.4 **Description:** electronics technician

**Institution :** U of Pennsylvania **Contact:**

Electronics technician 0.25 for FY07-FY12

(also assigned to work during run-time)

The TRT Barrel work directly is focused on the electronics

system such as HV supplies, Low voltage supplies

for the front end cards, and working with the TRT

engineers on the total DAQ system maintenance.

It is anticipated that this will be a partime position with

special responsibilites for the Barrel TRT during shutdowns.

The remainder of the technican\'s time when not on the

TRT would be covered by the base program either on TRT or

other programs at the university.

\$30K/year**Details of Estimate:**

\$1.5K for trip

**U.S. ATLAS % share of activity:** 25.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

201 0 0 201 0 86 0 114 1.5 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Technician R 0 0 0 0 440 440 440 440 440 440

0 0 0 0 14.414 14.414 14.414 14.414 14.414 14.414

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Travel R 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

Page 74 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:20 PM

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 0 0 33 33 33 33 33 33

Page 75 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:20 PM

**WBS Number:** 3.2.1.3.1.6 **Description:** Testing equipment

**Institution :** Duke University **Contact:**

Test equipment for monitoring TRT

1 monitoring computer, electrical test tools- \$4k**Details of
Estimate:**

and supplies for the mechanical and electrical technicians. \$6,000 per
year

**U.S. ATLAS % share of activity:** 20.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

111 0 0 111 0 0 0 111 0.0 0.0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 0 16 16 16 16 16 16 16

Page 76 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:21 PM

**WBS Number:** 3.2.1.3.1.7 **Description:** Maintenance equipment

**Institution :** U of Pennsylvania **Contact:**

Equipment items needed for

maintenance

US contribution equiment**Details of Estimate:**

One additional oscilloscope \$15000 FY06

One new data logic tester

\$5000 FY07

**U.S. ATLAS % share of activity:** 20.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

32 0 0 32 0 0 0 32 0.0 0.0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 0.0 15.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 0 24 8 0 0 0 0 0

Page 77 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:22 PM

**WBS Number:** 3.2.1.3.2 **Description:** spares

**Institution :** **Contact:**

Electronics spares due to end-of-life chip buy

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

50 0 0 50 0 0 0 50 0.0 0.0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 30.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 30 20 0 0 0 0 0 0

Page 78 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:23 PM

**WBS Number:** 3.2.1.3.2.4 **Description:** circuit board spares

**Institution :** U of Pennsylvania **Contact:** Not available

electronics spares

Printed circuit board spares for

the Barrel and Endcaps.

Engineering judgement**Basis of Estimate:**

electronics spares estimated**Details of Estimate:**

costs for boards and cables.

Spare capacitor sets.

**U.S. ATLAS % share of activity:** 100.00

\%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

50 0 0 50 0 0 0 50 0.0 0.0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 30.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 30 20 0 0 0 0 0 0

Page 79 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:24 PM

**WBS Number:** 3.2.2 **Description:** Common TRT/ID

**Institution :** **Contact:** Ogren

**U.S. ATLAS % share of activity:** 7.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

1264 0 0 1264 0 0 53 1211 0.0 0.0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 52.9 41.2 77.0 114.6 228.1 210.6 239.2 180.8 119.6

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 53 41 77 115 228 211 239 181 120

Page 80 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:25 PM

**WBS Number:** 3.2.2.1 **Description:** Pre-Operations

**Institution :** Indiana U. **Contact:** Ogren

Taken from Idgen expense list

Engineering judgement**Basis of Estimate:**

M&O(B)**Details of Estimate:**

**U.S. ATLAS % share of activity:** 7.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

Page 81 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:26 PM

**WBS Number:** 3.2.2.2 **Description:** Maintenance and operations (IU)

**Institution :** Indiana U. **Contact:** Ogren

TRT fraction of ID costs

split between TRT, SCT, Pixel

Engineering judgement**Basis of Estimate:**

M&O(B) and C&I(B) during running**Details of Estimate:**

**U.S. ATLAS % share of activity:** 7.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

1211 0 0 1211 0 0 0 1211 0.0 0.0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 41.2 77.0 114.6 228.1 210.6 239.2 180.8 119.6

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 41 77 115 228 211 239 181 120

Page 82 of 83

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 1/31/04 5:32:26 PM

**WBS Number:** 3.2.2.3 **Description:** Maintenance and operations
(Nevis)

**Institution :** Columbia U. (Nevis Laboratory) **Contact:** Ogren

TRT fraction of ID costs

split between TRT, SCT, Pixel

M&O(B) and C&I(B) during running**Details of Estimate:**

**U.S. ATLAS % share of activity:** 7.00%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

53 0 0 53 0 0 53 0 0.0 0.0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 52.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 53 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 83 of 83