应用project进行企业项目管理(研发制造) 敖建强老师 讲师助理:赵品虎 电话:010- 手机: qq: 课程概要: 结合pmi项目管理的知识,企业的项目特点和典型案例,讲解microsoft project软件的使用。通过工具和项目管理知识的结合,以项目管理的方式进行企业内部项目控制和管理,课程涉及项目计划编制与进度管理、项目资源分配与人力资源管理、成本管理、项目动态跟踪、分角色协作、项目的沟通和协调管理,项目状态报告、项目文档管理、项目风险管理等功能,实现团队及企业项目管理。 课程相关信息 适用行业:工程建设、工业制造、安装实施、产品研发、高科技、it软件等 适用人群:项目团队、项目经理、项目工程师、工程部、研发部门、人力资源经理、企业管理层等 课程目标: 通过授课老师的现场讲解和project软件的应用演练,进一步理解项目管理的知识,提升学员的实际项目的操作能力,在课程进展过程中要求受训人员能够正确掌握地按照项目管理规范编制出系统化的全面的研发项目的的项目计划,按产品开发的分工和过程分解出各部门一起配合的阶段和详细工作步骤、提出各项工作的要求(质量、时间、范围等),分析关键路径,确认部门及项目成员职责等。 l 能够运用project建立完整的项目工作计划,形成明确的项目进度、成本、资源计划 l 明确任务内容及工作标准、完成时间、工作量及责任人,成本花费、重要里程碑、交付成果的管理; l 帮助项目经理明确项目计划和工作分配,带领业务团队,实施和控制项目工作计划的运行; l 优化项目管理流程,持续提高业务团队的项目管理的专业规范水平与效率; l 对项目文档及问题进行管理,让项目的经验和问题在项目的团队和企业中得到分享。 l 适合企业客户项目的流程及项目管理、外协项目和企业多项目的管理。 l 提供企业多项目的管理数据、单个和多个项目的工作量计算、项目分类预算与分阶段的费用支出核算,项目的完成进度、客户反馈问题记录和解决、重要交付物的时间要求。 l 改善资源管理,解决资源冲突,企业项目团队的分级、分角色管理及项目团队的绩效评估。