时间参数[br]时间参数( 最早完成时间、最迟完成时间、总时差和自由时差) 均可根据工作的最早开始时间、最迟开始时间及持续时间导出。[br]在这些工作中, 除以关键节点为完成的节点的工作自由时差等于总时差外,其余工作的自由时差均为零。[br](一) 计算工作的最早开始时间和最早完成时间工作最早开始时间和最早完成时间的计算应从网络计划的起点节点开始, 顺着箭线方向按节点编号从小到大的顺序依次进行。[br]其计算步骤如下: (1) 网络计划起点节点所代表的工作,其最早开始时间未规定时取值为零。[br](2) 工作的最早完成时间应等于本工作的最早开始时间与其持续时间之和. (3) 其他工作的最早开始时间应等于其紧前工作最早完成时间的最大值。