日期: 2025-07-09
代码: 603679.SS
事件: 重要合同（重要合同）
控股子公司的控股子公司成都华体空港智慧项目管理有限公司与成都市双流区城市管理和综合行政执法局，签订补充协议。
(一)特许经营权范围的调整
1、项目建设规模由13929柱路灯、158个充电桩、1006个LED显示屏、箱式变压器25台、井盖监测系统750套、桥梁监测系统5套调减到3892柱路灯、102个充电桩和55个LED显示屏,由乙方继续运营维护已投资建成的智慧路灯。
2、乙方自愿放弃剩余10037柱路灯、56个充电桩、951个LED显示屏、箱式变压器25台、井盖监测系统750套、桥梁监测系统5套的特许经营权,甲方无偿收回该部分的特许经营权。
3、乙方承诺,乙方已经取得的特许经营权部分,应按照原《特许经营合同》的约定继续履行相关义务。
4、乙方承诺对于已经交纳的特许经营出让金621万元、路灯残值费215万元,以及项目前期费用102.5万元,共计938.5万元,乙方不得向甲方主张该938.5万元费用及后期拆除路灯的残值。
5、除前述有约定外,乙方不得向甲方主张其他权利。
(二)特许经营权期限
1、原《特许经营合同》第5.2.2条约定,智慧城市(智慧路灯)特许经营期自原《特许经营合同》生效之日起为15年。智慧城市(智慧路灯)特许经营权缩减后,该项目的特许经营权期限截止时间仍与原《特许经营合同》时间一致,截止时间为2034年6月23日。
2、特许经营权的规模调减至3892柱路灯、102个充电桩和55个LED显示屏,在特许经营权期限到期后,乙方应按照原《特许经营合同》的约定将上述项目资产完好无偿移交给甲方。
四、超期延误金
因原《特许经营合同》建设规模变更,可能导致双流区综合执法局产生额外成本、费用或损失(包括但不限于重新招标建设单位、调整项目规划等产生的合理支出),经双方协商一致,空港项目公司应支付双流区综合执法局384万元建设超期延误金。