日期: 2026-03-21
代码: 600759.SS
事件: 重要合同（重要合同）
全资子公司恩凯石油天然气有限公司与华油惠博普科技股份有限公司，签订Naft Khana油田复产项目工程、采购、建设、运营与维护(EPCOM)合同，合同金额：2.252亿美元。
(一)合同标的与范围
本合同标的为伊拉克NaftKhana油田复产项目的EPCOM服务,具体包括:
1、EPC工程服务(油田复产相关设施建设):
油田现有设施检查、评估与维修;
中央处理站(CPF)改造及气体处理单元建设;
油田地面设施(FSF)升级;
配套电厂、业主营地建设;
相关设备采购、安装及调试。
2、O&M运维服务:
EPC工程临时验收后3年的设施运营、日常维护、安全管理及生产保障。
(二)合同金额与结算
合同总金额为225,218,000美元,其中主要部分对应EPC工程,其余部分对应后续运维服务。
结算方式:
1、EPC工程款:按工程里程碑进度支付,每完成一个里程碑节点,惠博普提交合规发票及验收凭证后90个日历日内,NK石油公司以美元电汇支付对应款项;
2、O&M服务费:按月度运营成果结算,惠博普提交服务确认单及发票后60个日历日内支付。
(三)履行期限与关键节点
合同生效日:本合同签订日为2026年2月2日,根据合同约定,生效日期追溯至2025年12月1日;
EPC工程期限:18个月(至2027年5月31日完成临时验收);
O&M运维期限:36个月(自临时验收日起至2030年5月30日完成最终验收)。
(四)双方核心权利义务
NK石油公司(甲方)权利义务:
权利:主导工程质量/进度验收、指定EPC详细设计分包商、未履约时可终止合同并扣划履约保函;
义务:按里程碑付款、协助惠博普办理伊拉克进口许可/清关、提供油田基础运营数据。
惠博普(乙方)权利义务:
权利:按节点申请付款、因甲方原因/不可抗力可申请工期顺延;
义务:EPC工程符合国际石油行业标准(BestIndustryPractice)、承担伊拉克本地劳工雇佣/安保/税费、提交质保计划及竣工资料。
(五)履行保障与违约责任
担保机制:
惠博普需在合同生效后30天内提交“EPC金额10%”的履约保函(有效期至临时验收);
临时验收前提交“EPC金额10%”的质保保函(有效期至最终验收)。
违约责任:
惠博普逾期完成EPC:按“EPC金额0.2%/天”支付违约金(累计不超过10%EPC金额);
合同还详细规定了构成承包商违约的多种其他情形,包括但不限于放弃工作、未能支付分包商款项、提供虚假陈述等。
NK石油逾期付款:不免除惠博普施工义务,惠博普需垫付资金保障项目推进。
(六)争议解决
争议应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可提交香港国际仲裁中心(HKIAC)按其规则进行仲裁。仲裁地为香港,仲裁语言为英文,适用英格兰和威尔士法律。