日期: 2026-04-03
代码: 301305.SZ
事件: 重要合同（重要合同）
全资子公司北京朗坤生物质新能源有限公司与北京市通州区城市管理委员会，签订通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目特许经营协议补充协议。
本次变更后,本项目总投资153,397.42万元,其中工程费122,589.32万元,工程建设其他费13,380.03万元,预备费10,877.55万元,建设期利息4,752.56万元,铺底流动资金1,797.96万元。
申请中央预算内投资资金5000万后,本项目总投资为153,189.89万元,其中工程费122,589.32万元,工程建设其他费13,380.03万元,预备费10,877.55万元,建设期利息4,546.85万元,铺底流动资金1,796.14万元。
具体以项目竣工结算数据为准。
第一条初始定价调整
甲乙双方确认,工程变更及取得中央预算内投资资金引起的价格调整按“恢复经济地位原则”在本项目投标文件财务测算模型基础上重新核算,除因工程变化引起的费用发生调整外,其他均总体保持不变。项目有机垃圾处理费初始定价调整如表1所示。
后续工程变更及在建设期申请到其他中央、市级或区级政府投资支持引起的价格调整按以上原则在上一次测算单价的财务模型基础上进行核算。
第二条投资变化的调价
因工程变更引起投资及价格调整,原协议53.2.1调价公式(1)投资变化的调价中“经政府方或甲方委托的第三方单位审计后,如因乙方自身原因造成的实际投资额超过中标人投标文件中的投资总额,垃圾处理费不予调整。
如出现以下情况导致的实际投资额变动,则按照本条约定的公式调整。
1)经政府方或甲方委托的第三方单位审计后,乙方实际的投资额未达到中标人投标文件中的投资总额的95%;
2)经政府方或甲方委托的第三方单位审计后,因政府方原因,导致乙方实际投入的投资总额与投标报价中的投资总额偏差超过5%;
3)经双方协商一致的其他情况。
具体调价公式如下:
P=P1(1+△I/IT×A)
P:调整后的垃圾处理费单价(元/吨);
P1:调整前的垃圾处理费单价(元/吨),等于中标人的垃圾处理费投标单价;
△I:实际工程费用总额比投标报价中工程费用总额增加的金额(单位:元),如减少,△I取负值;
IT:投标文件中的工程费用总额(单位:元)。
A:调整系数,根据中标人的投标文件的工程费用总额、处理费等参数计算”。
变更为:“经政府方或甲方委托的第三方单位审计后,如因乙方自身原因造成的实际投资额超过153,189.89万元,垃圾处理费不予调整。如出现以下情况导致的实际投资额变动,则按照本条约定的公式调整。
1)经政府方或甲方委托的第三方单位审计后,乙方实际的投资额未达到153,189.89万元的95%;
2)经政府方或甲方委托的第三方单位审计后,因政府方原因,导致乙方实际投入的投资总额与153,189.89万元偏差超过5%;
3)经双方协商一致的其他情况。
具体调价公式如下:
P=P1(1+△I/IT×A)
P:调整后的垃圾处理费单价(元/吨);
P1:调整前的垃圾处理费单价(元/吨),等于工程变更基础上,取得中央预算内投资资金情况下的垃圾处理费单价;
△I:实际工程费用总额比在取得中央预算内投资资金情况下投资中工程费用总额增加的金额(单位:元),如减少,△I取负值;
IT:取得中央预算内投资资金情况下投资中的工程费用总额(单位:元)。
A:调整系数,根据《通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目工程变更审核论证报告》中取得中央预算内投资资金情况下投资中的工程费用总额、处理费等参数计算”。