English: On the arcs on so hence time to be in the dummy jobs using the node concept may not be possible in the GERT framework, thus with some few exceptions GERT is not supported by common project management of two so you have to basically do your own calculations, but it gives you are able to draw the diagram on a piece of paper with all the details that gives you a very clear concept that how the logical operations between Between job two to job three and so hence forth are taken into consideration as such that point one the logical operations are taken into consideration, point two the probability of a path coming up or a nod coming up is taken into consideration point number three.
Kannada: ಆರ್ಕ್ (arc)ಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಡ್(node) ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಕಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ GERT ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ (framework)ನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು, ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ GERT ಅನ್ನು ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಗದದ ತುಂಡಿನ ಮೇಲೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.