يعتبر كثيرون السد العالمي أهم مشروع تنموي نفذه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في مصر، ويصفونه بالإنجاز الذي يمثل منعطفاً مهماً في تاريخ علاقة الدولة المصرية بنهر النيل، ولولاه ما زادت الرقعة الزراعية ولأصبحت مصر عرضة للغرق .ومع مرور السنوات، خاصة مع بروز الخلافات حول المشروعات المائية في دول حوض النيل، تتعزز قيمة هذا المشروع الذي جسد أيضاً قوة الإرادة المصرية في مواجهة القوى الكبرى في العالم حين البدء فيه .كان السد العالي مشروعاً يتوج إدراك المصريين أهمية النيل منذ أقدم العصور، لذلك أقاموا مشروعات التخزين السنوي مثل خزاني أسوان وجبل الأولياء على النيل للتحكم في إيراد النهر المتغير، وأقيمت القناطر على النيل لتنظيم الري .وكان التخزين السنوي علاجاً جزئياً لضبط النيل والسيطرة عليه، فإيراد النهر يختلف اختلافاً كبيراً من عام إلى آخر، إذ قد يصل إلى نحو 151 مليار متر مكعب أو يهبط إلى 42 مليار متر مكعب سنوياً .وهذا التفاوت الكبير من عام لآخر يجعل الاعتماد على التخزين السنوي أمراً بالغ الخطورة، إذ يمكن أن يعرض الأراضي الزراعية للبوار، وذلك في السنوات ذات الإيراد المنخفض .لذلك اتجه التفكير إلى إنشاء سد ضخم على النيل لتخزين المياه في السنوات ذات الإيراد العالي لاستخدامها في السنوات ذات الإيراد المنخفض . فكان إنشاء السد العالي أول مشروع للتخزين المستمر على مستوى دول الحوض ينفذ داخل الحدود المصرية .ولأن مصر كانت في حاجة لزيادة الرقعة الزراعية لتقابل زيادة السكان، ولأن مياه النيل لم تكن تفي بحاجات الري، فكر مجلس قيادة ثورة يوليو/تموز 1925 في المشروع .ضغوط استعماريةوتقدم المهندس المصري اليوناني الأصل أدريان دانينوس إلى مجلس قيادة ثورة 1952 بمشروع لبناء سد ضخم عند أسوان لحجز فيضان النيل وتخزين مياهه وتوليد طاقة كهربائية منه .وبناء على قرار المجلس، بدأت وزارة الأشغال العمومية (وزارة الري والموارد المائية حالياً) وسلاح المهندسين بالجيش ومجموعة منتقاة من اساتذة الجامعات الدراسات في 18 أكتوبر/تشرين الأول 1952 . واستقر الرأي على أن المشروع قادر على توفير احتياجات مصر المائية .في أوائل العام 1954 تقدمت شركتان هندسيتان من ألمانيا بتصميم للمشروع راجعته لجنة دولية وأقرته في ديسمبر/كانون الأول 1954 .طلبت مصر من البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويل المشروع، وبعد دراسات مستفيضة أقره فنياً واقتصادياً .وفي ديسمبر/كانون الأول 1955 تقدم البنك الدولي بعرض لتقديم معونة بما يساوي ربع تكاليف إنشاء السد، لكنه سحب عرضه في 19 يوليو/تموز 1956 بسبب ضغوط القوى الاستعمارية .وكان المشروع طرح على الولايات المتحدة وبريطانيا، علاوة على البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي تملك فيه هاتان الدولتان صوتاً نافذاً .وبسبب عدم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الولايات المتحدة ومصر حول موضوع مبيعات السلاح، وقرار مصر الناجم عن ذلك بشراء الأسلحة من تشيكوسلوفاكيا، انسحبت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا من الإسهام في المشروع في يوليو/تموز 1956 بعد أن رفضت مصر طلبهما بالإشراف الخارجي على اقتصادها، وجاء رد فعل مصر بتأميم قناة السويس في الشهر نفسه، وأعلنت انها ستستخدم عائداتها في تمويل بناء السد العالي، وفي اكتوبر .تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 1956 تعرضت مصر للعدوان الثلاثي من إسرائيل وبريطانيا وفرنسا نتيجة قرار التأميم، وبعد ذلك بات تنفيذ إنشاء السد العالي، على المستويين السياسي والاقتصادي، مهمة عاجلة لحكومة عبدالناصر ساعده على تنفيذها الاتحاد السوفييتي في عهد نيكيتا خروتشوف، الذي حضر لاحقاً احتفالات افتتاح السد .وفي ديسمبر/كانون الأول 1958 وقعت مصر والاتحاد السوفييتي وقتها اتفاقية يقرضها بمقتضاه 400 مليون روبل لتنفيذ المرحلة الأولى من السد .وراجع الخبراء السوفييت في مايو/أيار 1959 تصميمات السد واقترحوا بعض التعديلات الطفيفة .وفي ديسمبر/كانون الأول 1959 وقعت اتفاقية توزيع مياه خزان السد بين مصر والسودان .تحقيق الحلمبدأ العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من السد في 9 يناير/كانون الثاني 1960 وشملت حفر قناة التحويل والأنفاق وتبطينها بالخرسانة المسلحة وصب أساسات محطة الكهرباء وبناء السد حتى منسوب 130 متراً .وفي 27 أغسطس/آب 1960 وقعت مصر والاتحاد السوفييتي الاتفاقية الثانية لاقراضها 500 مليون روبل إضافة لتمويل المرحلة الثانية من السد .وفي منتصف مايو/أيار 1964 حولت مياه النهر إلى قناة التحويل والانفاق وأقفل مجرى النيل وبدأ تخزين المياه بالبحيرة .وشملت المرحلة الثانية الاستمرار في بناء جسم السد حتى نهايته واتمام بناء محطة الكهرباء تركيب التوربينات وتشغيلها مع إقامة محطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء .وانطلقت الشرارة الأولى من محطة كهرباء السد العالي في أكتوبر/تشرين الأول 1967 . وبدأ تخزين المياه بالكامل أمام السد العالي منذ العام 1968 . وفي منتصف يوليو/تموز 1970 اكتمل صرح المشروع .وفي 15 يناير/كانون الثاني 1971 احتفلت مصر بافتتاح السد العالي . وأنشأت الحكومة المصرية هيئة إدارية خاصة للإشراف على المشروع، ونتيجة لأعمال البناء في السد هجر سكان النوبة الذين كانوا استقروا في المناطق الواقعة شمال السد وحول كوم أمبو، وحلت المشكلات الناجمة عن تعرض آثار أبو سمبل للغرق في البحيرة التي تقرر إنشاؤها خلف السد بمشاركة اليونسكو التي نظمت حملة عالمية لجمع الأموال اللازمة لرفع ثلاثة معابد كبيرة ونقل اثنان منها في أبو سمبل انتقلا في ،1968 ومعبد فيلة الذي أعيد افتتاحه في موقع جديد العام 1980 . وافتتح السد العالي رسمياً في 15 يناير/كانون الثاني ،1971 وأصبح يتقدم واحدة من أكبر الخزانات في العالم هي بحيرة ناصر، التي تغطي مساحة 2000 ميل مربع .وصف السدوالسد العالي عبارة عن سد ركامي طوله عند القمة 1830 متراً منها 520 متراً بين ضفتي النيل ويمتد الباقي على هيئة جناحين على جانبي النهر . ويبلغ ارتفاع السد 111 متراً فوق منسوب قاع نهر النيل وعرضه عند القمة 40 متراً .وتقع محطة الكهرباء على الضفة الشرقية للنيل معترضة مجرى قناة التحويل التي تنساب منها المياه إلى التوربينات من خلال ستة أنفاق مزودة ببوابات للتحكم في المياه إضافة إلى حواجز للأعشاب .وتنتج محطة الكهرباء طاقة كهربائية تصل إلى 10 مليارات كيلووات ساعة سنوياً .وتشكل المياه المحجورة أمام السد بحيرة صناعية هائلة طولها 500 كيلومتر ومتوسط عرضها 12 كيلومتراً، ولذلك تغطي النوبة المصرية بأكملها وجزءاً من النوبة السودانية .وصمم السد العالي بحيث يكون اقصى منسوب للمياه المحجوزة أمامه 183 متراً، وتبلغ سعة البحيرة التخزينية عند هذا المنسوب 169 مليار متر مكعب منها 7 .89 مليار متر مكعب سعة التخزين التي تضمن متوسط تصرف سنوي يعادل 84 مليار متر مكعب موزعة بين مصر والسودان (5 .55 مليار متر للأولى و5 .28 مليار متر مكعب للثانية)، و7 .47 مليار متر مكعب سعة التخزين المخصصة للوقاية من الفيضانات .وأقيم مفيض لتصريف مياه البحيرة إذا ارتفع منسوبها عن أقصى منسوب مقرر للتخزين وهو 183 متراً، ويقع هذا المفيض على بعد 2 كيلومتر غرب السد في منطقة بها منخفض طبيعي منحدر نحو مجرى النيل يسمح بمرور 200 مليون متر مكعب في اليوم .وأضيف مفيض توشكى في نهاية العام 1981 لوقاية مصر من أخطار الفيضانات العالية وما يمكن أن يسببه إطلاق المياه بتصرفات كبيرة في مجرى النهر من تدمير للمنشآت المائية المقامة عليه، إذ تصرف المياه إذا زاد منسوبها أمام السد العالي عن 178 متراً من خلال مفيض توشكى إلى منخفض يقع في الصحراء الغربية جنوب السد العالي بنحو 250 كيلومتراً وهو منخفض توشكى .ودخلت المياه إلى مفيض توشكى لأول مرة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1996 بعد أن وصل منسوب المياه أمام السد العالي إلى 55 .178 متر .ويعتبر السد العالي أعظم وأكبر مشروع في القرن العشرين من الناحية المعمارية والهندسية متفوقاً في ذلك على مشاريع عالمية عملاقة أخرى . وأقيم المشروع لحماية مصر من الفيضانات العالية التي كانت تغرق مساحات واسعة فيها أو تضيع هدراً في البحر المتوسط .وحمى السد العالي مصر من كوارث الجفاف والمجاعات نتيجة للفيضانات المتعاقبة شحيحة الإيراد في الفترة من 1979 إلى ،1987 ففيها سحب ما يقرب من 70 مليار متر مكعب من المخزون ببحيرة السد العالي لتعويض العجز السنوي في الإيراد الطبيعي لنهر النيل .ووقى السد مصر من أخطار الفيضانات العالية التي حدثت في الفترة من 1998 إلى ،2002 فلولا وجوده لحدثت كوارث ولتكبدت الدولة نفقات طائلة في مقاومة هذه الفيضانات وإزالة آثارها المدمرة .ولعب السد العالي دوراً في التنمية الزراعية والصناعية حيث ساعد على استصلاح الأراضي وبالتالي زيادة الرقعة الزراعية، وتحويل الري الحوضي إلى مستديم وزيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة الأرز، وتوليد طاقة كهربائية تستخدم في إدارة المصانع وإنارة المدن والقرى، كما أن السد هو ضمان التشغيل الكامل المنتظم لمحطة خزان أسوان بتوفير منسوب ثابت على مدار السنة، وزيادة الثروة السمكية عن طريق بحيرة السد العالي، وتحسين الملاحة النهرية طوال العام .
يعتبر كثيرون السد العالمي أهم مشروع تنموي نفذه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر مصر، ويصفونه بالإنجاز يمثل منعطفا تاريخ علاقة الدولة المصرية بنهر النيل، ولولاه زادت الرقعة الزراعية ولأصبحت مصر عرضة للغرق ومع مرور السنوات، بروز الخلافات حول المشروعات المائية دول حوض النيل، تتعزز قيمة المشروع جسد قوة الإرادة المصرية مواجهة القوى الكبرى العالم البدء السد العالي مشروعا يتوج إدراك المصريين أهمية النيل أقدم العصور، لذلك أقاموا مشروعات التخزين السنوي خزاني أسوان وجبل الأولياء النيل للتحكم إيراد النهر المتغير، وأقيمت القناطر النيل لتنظيم الري وكان التخزين السنوي علاجا جزئيا لضبط النيل والسيطرة عليه، فإيراد النهر يختلف اختلافا كبيرا عام آخر، يصل 151 مليار متر مكعب يهبط 42 مليار متر مكعب سنويا وهذا التفاوت الكبير عام لآخر يجعل الاعتماد التخزين السنوي أمرا بالغ الخطورة، يمكن يعرض الأراضي الزراعية للبوار، وذلك السنوات الإيراد المنخفض لذلك اتجه التفكير إنشاء سد ضخم النيل لتخزين المياه السنوات الإيراد العالي لاستخدامها السنوات الإيراد المنخفض فكان إنشاء السد العالي مشروع للتخزين المستمر مستوى دول الحوض ينفذ داخل الحدود المصرية ولأن مصر كانت حاجة لزيادة الرقعة الزراعية لتقابل زيادة السكان، ولأن مياه النيل تكن تفي بحاجات الري، فكر مجلس قيادة ثورة يوليوتموز 1925 المشروع ضغوط استعماريةوتقدم المهندس المصري اليوناني الأصل أدريان دانينوس مجلس قيادة ثورة 1952 بمشروع لبناء سد ضخم أسوان لحجز فيضان النيل وتخزين مياهه وتوليد طاقة كهربائية وبناء قرار المجلس، بدأت وزارة الأشغال العمومية وزارة الري والموارد المائية حاليا وسلاح المهندسين بالجيش ومجموعة منتقاة اساتذة الجامعات الدراسات 18 أكتوبرتشرين الأول 1952 واستقر الرأي المشروع قادر توفير احتياجات مصر المائية أوائل العام 1954 تقدمت شركتان هندسيتان ألمانيا بتصميم للمشروع راجعته لجنة دولية وأقرته ديسمبركانون الأول 1954 طلبت مصر البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويل المشروع، وبعد دراسات مستفيضة أقره فنيا واقتصاديا وفي ديسمبركانون الأول 1955 تقدم البنك الدولي بعرض لتقديم معونة يساوي ربع تكاليف إنشاء السد، لكنه سحب عرضه 19 يوليوتموز 1956 بسبب ضغوط القوى الاستعمارية وكان المشروع طرح الولايات المتحدة وبريطانيا، علاوة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تملك الدولتان صوتا نافذا وبسبب عدم التوصل اتفاق سياسي الولايات المتحدة ومصر حول موضوع مبيعات السلاح، وقرار مصر الناجم بشراء الأسلحة تشيكوسلوفاكيا، انسحبت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا الإسهام المشروع يوليوتموز 1956 رفضت مصر طلبهما بالإشراف الخارجي اقتصادها، وجاء رد فعل مصر بتأميم قناة السويس الشهر نفسه، وأعلنت انها ستستخدم عائداتها تمويل بناء السد العالي، وفي اكتوبر الأول ونوفمبرتشرين الثاني 1956 تعرضت مصر للعدوان الثلاثي إسرائيل وبريطانيا وفرنسا نتيجة قرار التأميم، وبعد تنفيذ إنشاء السد العالي، المستويين السياسي والاقتصادي، مهمة عاجلة لحكومة عبدالناصر ساعده تنفيذها الاتحاد السوفييتي عهد نيكيتا خروتشوف، حضر لاحقا احتفالات افتتاح السد وفي ديسمبركانون الأول 1958 وقعت مصر والاتحاد السوفييتي وقتها اتفاقية يقرضها بمقتضاه 400 مليون روبل لتنفيذ المرحلة الأولى السد وراجع الخبراء السوفييت مايوأيار 1959 تصميمات السد واقترحوا التعديلات الطفيفة وفي ديسمبركانون الأول 1959 وقعت اتفاقية توزيع مياه خزان السد مصر والسودان تحقيق الحلمبدأ العمل تنفيذ المرحلة الأولى السد 9 ينايركانون الثاني 1960 وشملت حفر قناة التحويل والأنفاق وتبطينها بالخرسانة المسلحة وصب أساسات محطة الكهرباء وبناء السد منسوب 130 مترا وفي 27 أغسطسآب 1960 وقعت مصر والاتحاد السوفييتي الاتفاقية الثانية لاقراضها 500 مليون روبل إضافة لتمويل المرحلة الثانية السد وفي منتصف مايوأيار 1964 حولت مياه النهر قناة التحويل والانفاق وأقفل مجرى النيل وبدأ تخزين المياه بالبحيرة وشملت المرحلة الثانية الاستمرار بناء جسم السد نهايته واتمام بناء محطة الكهرباء تركيب التوربينات وتشغيلها إقامة محطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء وانطلقت الشرارة الأولى محطة كهرباء السد العالي أكتوبرتشرين الأول 1967 وبدأ تخزين المياه بالكامل السد العالي العام 1968 وفي منتصف يوليوتموز 1970 اكتمل صرح المشروع وفي 15 ينايركانون الثاني 1971 احتفلت مصر بافتتاح السد العالي وأنشأت الحكومة المصرية هيئة إدارية للإشراف المشروع، ونتيجة لأعمال البناء السد هجر سكان النوبة كانوا استقروا المناطق الواقعة السد وحول كوم أمبو، وحلت المشكلات الناجمة تعرض آثار سمبل للغرق البحيرة تقرر إنشاؤها السد بمشاركة اليونسكو نظمت حملة عالمية لجمع الأموال اللازمة لرفع معابد كبيرة ونقل سمبل انتقلا ،1968 ومعبد فيلة أعيد افتتاحه موقع جديد العام 1980 وافتتح السد العالي رسميا 15 ينايركانون الثاني ،1971 وأصبح يتقدم واحدة أكبر الخزانات العالم بحيرة ناصر، تغطي مساحة 2000 ميل مربع وصف السدوالسد العالي عبارة سد ركامي طوله القمة 1830 مترا 520 مترا ضفتي النيل ويمتد الباقي هيئة جناحين جانبي النهر ويبلغ ارتفاع السد 111 مترا منسوب قاع نهر النيل وعرضه القمة 40 مترا وتقع محطة الكهرباء الضفة الشرقية للنيل معترضة مجرى قناة التحويل تنساب المياه التوربينات خلال أنفاق مزودة ببوابات للتحكم المياه إضافة حواجز للأعشاب وتنتج محطة الكهرباء طاقة كهربائية تصل 10 مليارات كيلووات ساعة سنويا وتشكل المياه المحجورة السد بحيرة صناعية هائلة طولها 500 كيلومتر ومتوسط عرضها 12 كيلومترا، ولذلك تغطي النوبة المصرية بأكملها وجزءا النوبة السودانية وصمم السد العالي بحيث يكون اقصى منسوب للمياه المحجوزة أمامه 183 مترا، وتبلغ سعة البحيرة التخزينية المنسوب 169 مليار متر مكعب 7 89 مليار متر مكعب سعة التخزين تضمن متوسط تصرف سنوي يعادل 84 مليار متر مكعب موزعة مصر والسودان 5 55 مليار متر للأولى و5 28 مليار متر مكعب للثانية، و7 47 مليار متر مكعب سعة التخزين المخصصة للوقاية الفيضانات وأقيم مفيض لتصريف مياه البحيرة ارتفع منسوبها أقصى منسوب مقرر للتخزين 183 مترا، ويقع المفيض 2 كيلومتر غرب السد منطقة منخفض طبيعي منحدر مجرى النيل يسمح بمرور 200 مليون متر مكعب اليوم وأضيف مفيض توشكى نهاية العام 1981 لوقاية مصر أخطار الفيضانات العالية يمكن يسببه إطلاق المياه بتصرفات كبيرة مجرى النهر تدمير للمنشآت المائية المقامة عليه، تصرف المياه زاد منسوبها السد العالي 178 مترا خلال مفيض توشكى منخفض يقع الصحراء الغربية جنوب السد العالي بنحو 250 كيلومترا منخفض توشكى ودخلت المياه مفيض توشكى لأول مرة 15 نوفمبرتشرين الثاني 1996 وصل منسوب المياه السد العالي 55 178 متر ويعتبر السد العالي أعظم وأكبر مشروع القرن العشرين الناحية المعمارية والهندسية متفوقا مشاريع عالمية عملاقة أخرى وأقيم المشروع لحماية مصر الفيضانات العالية كانت تغرق مساحات واسعة تضيع هدرا البحر المتوسط وحمى السد العالي مصر كوارث الجفاف والمجاعات نتيجة للفيضانات المتعاقبة شحيحة الإيراد الفترة 1979 ،1987 ففيها سحب يقرب 70 مليار متر مكعب المخزون ببحيرة السد العالي لتعويض العجز السنوي الإيراد الطبيعي لنهر النيل ووقى السد مصر أخطار الفيضانات العالية حدثت الفترة 1998 ،2002 فلولا وجوده لحدثت كوارث ولتكبدت الدولة نفقات طائلة مقاومة الفيضانات وإزالة آثارها المدمرة ولعب السد العالي دورا التنمية الزراعية والصناعية ساعد استصلاح الأراضي وبالتالي زيادة الرقعة الزراعية، وتحويل الري الحوضي مستديم وزيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع زراعة الأرز، وتوليد طاقة كهربائية تستخدم إدارة المصانع وإنارة المدن والقرى، السد ضمان التشغيل الكامل المنتظم لمحطة خزان أسوان بتوفير منسوب ثابت مدار السنة، وزيادة الثروة السمكية طريق بحيرة السد العالي، وتحسين الملاحة النهرية طوال العام
يعتبر كثيرون السد العالمي أهم مشروع تنموي نفذه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في مصر  ويصفونه بالإنجاز الذي يمثل منعطفا  مهما  في تاريخ علاقة الدولة المصرية بنهر النيل  ولولاه ما زادت الرقعة الزراعية ولأصبحت مصر عرضة للغرق  ومع مرور السنوات  خاصة مع بروز الخلافات حول المشروعات المائية في دول حوض النيل  تتعزز قيمة هذا المشروع الذي جسد أيضا  قوة الإرادة المصرية في مواجهة القوى الكبرى في العالم حين البدء فيه  كان السد العالي مشروعا  يتوج إدراك المصريين أهمية النيل منذ أقدم العصور  لذلك أقاموا مشروعات التخزين السنوي مثل خزاني أسوان وجبل الأولياء على النيل للتحكم في إيراد النهر المتغير  وأقيمت القناطر على النيل لتنظيم الري  وكان التخزين السنوي علاجا  جزئيا  لضبط النيل والسيطرة عليه  فإيراد النهر يختلف اختلافا  كبيرا  من عام إلى آخر  إذ قد يصل إلى نحو 151 مليار متر مكعب أو يهبط إلى 42 مليار متر مكعب سنويا   وهذا التفاوت الكبير من عام لآخر يجعل الاعتماد على التخزين السنوي أمرا  بالغ الخطورة  إذ يمكن أن يعرض الأراضي الزراعية للبوار  وذلك في السنوات ذات الإيراد المنخفض  لذلك اتجه التفكير إلى إنشاء سد ضخم على النيل لتخزين المياه في السنوات ذات الإيراد العالي لاستخدامها في السنوات ذات الإيراد المنخفض   فكان إنشاء السد العالي أول مشروع للتخزين المستمر على مستوى دول الحوض ينفذ داخل الحدود المصرية  ولأن مصر كانت في حاجة لزيادة الرقعة الزراعية لتقابل زيادة السكان  ولأن مياه النيل لم تكن تفي بحاجات الري  فكر مجلس قيادة ثورة يوليو تموز 1925 في المشروع  ضغوط استعماريةوتقدم المهندس المصري اليوناني الأصل أدريان دانينوس إلى مجلس قيادة ثورة 1952 بمشروع لبناء سد ضخم عند أسوان لحجز فيضان النيل وتخزين مياهه وتوليد طاقة كهربائية منه  وبناء على قرار المجلس  بدأت وزارة الأشغال العمومية  وزارة الري والموارد المائية حاليا   وسلاح المهندسين بالجيش ومجموعة منتقاة من اساتذة الجامعات الدراسات في 18 أكتوبر تشرين الأول 1952   واستقر الرأي على أن المشروع قادر على توفير احتياجات مصر المائية  في أوائل العام 1954 تقدمت شركتان هندسيتان من ألمانيا بتصميم للمشروع راجعته لجنة دولية وأقرته في ديسمبر كانون الأول 1954  طلبت مصر من البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويل المشروع  وبعد دراسات مستفيضة أقره فنيا  واقتصاديا   وفي ديسمبر كانون الأول 1955 تقدم البنك الدولي بعرض لتقديم معونة بما يساوي ربع تكاليف إنشاء السد  لكنه سحب عرضه في 19 يوليو تموز 1956 بسبب ضغوط القوى الاستعمارية  وكان المشروع طرح على الولايات المتحدة وبريطانيا  علاوة على البنك الدولي للإنشاء والتعمير  الذي تملك فيه هاتان الدولتان صوتا  نافذا   وبسبب عدم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الولايات المتحدة ومصر حول موضوع مبيعات السلاح  وقرار مصر الناجم عن ذلك بشراء الأسلحة من تشيكوسلوفاكيا  انسحبت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا من الإسهام في المشروع في يوليو تموز 1956 بعد أن رفضت مصر طلبهما بالإشراف الخارجي على اقتصادها  وجاء رد فعل مصر بتأميم قناة السويس في الشهر نفسه  وأعلنت انها ستستخدم عائداتها في تمويل بناء السد العالي  وفي اكتوبر  تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني 1956 تعرضت مصر للعدوان الثلاثي من إسرائيل وبريطانيا وفرنسا نتيجة قرار التأميم  وبعد ذلك بات تنفيذ إنشاء السد العالي  على المستويين السياسي والاقتصادي  مهمة عاجلة لحكومة عبدالناصر ساعده على تنفيذها الاتحاد السوفييتي في عهد نيكيتا خروتشوف  الذي حضر لاحقا  احتفالات افتتاح السد  وفي ديسمبر كانون الأول 1958 وقعت مصر والاتحاد السوفييتي وقتها اتفاقية يقرضها بمقتضاه 400 مليون روبل لتنفيذ المرحلة الأولى من السد  وراجع الخبراء السوفييت في مايو أيار 1959 تصميمات السد واقترحوا بعض التعديلات الطفيفة  وفي ديسمبر كانون الأول 1959 وقعت اتفاقية توزيع مياه خزان السد بين مصر والسودان  تحقيق الحلمبدأ العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من السد في 9 يناير كانون الثاني 1960 وشملت حفر قناة التحويل والأنفاق وتبطينها بالخرسانة المسلحة وصب أساسات محطة الكهرباء وبناء السد حتى منسوب 130 مترا   وفي 27 أغسطس آب 1960 وقعت مصر والاتحاد السوفييتي الاتفاقية الثانية لاقراضها 500 مليون روبل إضافة لتمويل المرحلة الثانية من السد  وفي منتصف مايو أيار 1964 حولت مياه النهر إلى قناة التحويل والانفاق وأقفل مجرى النيل وبدأ تخزين المياه بالبحيرة  وشملت المرحلة الثانية الاستمرار في بناء جسم السد حتى نهايته واتمام بناء محطة الكهرباء تركيب التوربينات وتشغيلها مع إقامة محطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء  وانطلقت الشرارة الأولى من محطة كهرباء السد العالي في أكتوبر تشرين الأول 1967   وبدأ تخزين المياه بالكامل أمام السد العالي منذ العام 1968   وفي منتصف يوليو تموز 1970 اكتمل صرح المشروع  وفي 15 يناير كانون الثاني 1971 احتفلت مصر بافتتاح السد العالي   وأنشأت الحكومة المصرية هيئة إدارية خاصة للإشراف على المشروع  ونتيجة لأعمال البناء في السد هجر سكان النوبة الذين كانوا استقروا في المناطق الواقعة شمال السد وحول كوم أمبو  وحلت المشكلات الناجمة عن تعرض آثار أبو سمبل للغرق في البحيرة التي تقرر إنشاؤها خلف السد بمشاركة اليونسكو التي نظمت حملة عالمية لجمع الأموال اللازمة لرفع ثلاثة معابد كبيرة ونقل اثنان منها في أبو سمبل انتقلا في  1968 ومعبد فيلة الذي أعيد افتتاحه في موقع جديد العام 1980   وافتتح السد العالي رسميا  في 15 يناير كانون الثاني  1971 وأصبح يتقدم واحدة من أكبر الخزانات في العالم هي بحيرة ناصر  التي تغطي مساحة 2000 ميل مربع  وصف السدوالسد العالي عبارة عن سد ركامي طوله عند القمة 1830 مترا  منها 520 مترا  بين ضفتي النيل ويمتد الباقي على هيئة جناحين على جانبي النهر   ويبلغ ارتفاع السد 111 مترا  فوق منسوب قاع نهر النيل وعرضه عند القمة 40 مترا   وتقع محطة الكهرباء على الضفة الشرقية للنيل معترضة مجرى قناة التحويل التي تنساب منها المياه إلى التوربينات من خلال ستة أنفاق مزودة ببوابات للتحكم في المياه إضافة إلى حواجز للأعشاب  وتنتج محطة الكهرباء طاقة كهربائية تصل إلى 10 مليارات كيلووات ساعة سنويا   وتشكل المياه المحجورة أمام السد بحيرة صناعية هائلة طولها 500 كيلومتر ومتوسط عرضها 12 كيلومترا   ولذلك تغطي النوبة المصرية بأكملها وجزءا  من النوبة السودانية  وصمم السد العالي بحيث يكون اقصى منسوب للمياه المحجوزة أمامه 183 مترا   وتبلغ سعة البحيرة التخزينية عند هذا المنسوب 169 مليار متر مكعب منها 7  89 مليار متر مكعب سعة التخزين التي تضمن متوسط تصرف سنوي يعادل 84 مليار متر مكعب موزعة بين مصر والسودان  5  55 مليار متر للأولى و5  28 مليار متر مكعب للثانية   و7  47 مليار متر مكعب سعة التخزين المخصصة للوقاية من الفيضانات  وأقيم مفيض لتصريف مياه البحيرة إذا ارتفع منسوبها عن أقصى منسوب مقرر للتخزين وهو 183 مترا   ويقع هذا المفيض على بعد 2 كيلومتر غرب السد في منطقة بها منخفض طبيعي منحدر نحو مجرى النيل يسمح بمرور 200 مليون متر مكعب في اليوم  وأضيف مفيض توشكى في نهاية العام 1981 لوقاية مصر من أخطار الفيضانات العالية وما يمكن أن يسببه إطلاق المياه بتصرفات كبيرة في مجرى النهر من تدمير للمنشآت المائية المقامة عليه  إذ تصرف المياه إذا زاد منسوبها أمام السد العالي عن 178 مترا  من خلال مفيض توشكى إلى منخفض يقع في الصحراء الغربية جنوب السد العالي بنحو 250 كيلومترا  وهو منخفض توشكى  ودخلت المياه إلى مفيض توشكى لأول مرة في 15 نوفمبر تشرين الثاني 1996 بعد أن وصل منسوب المياه أمام السد العالي إلى 55  178 متر  ويعتبر السد العالي أعظم وأكبر مشروع في القرن العشرين من الناحية المعمارية والهندسية متفوقا  في ذلك على مشاريع عالمية عملاقة أخرى   وأقيم المشروع لحماية مصر من الفيضانات العالية التي كانت تغرق مساحات واسعة فيها أو تضيع هدرا  في البحر المتوسط  وحمى السد العالي مصر من كوارث الجفاف والمجاعات نتيجة للفيضانات المتعاقبة شحيحة الإيراد في الفترة من 1979 إلى  1987 ففيها سحب ما يقرب من 70 مليار متر مكعب من المخزون ببحيرة السد العالي لتعويض العجز السنوي في الإيراد الطبيعي لنهر النيل  ووقى السد مصر من أخطار الفيضانات العالية التي حدثت في الفترة من 1998 إلى  2002 فلولا وجوده لحدثت كوارث ولتكبدت الدولة نفقات طائلة في مقاومة هذه الفيضانات وإزالة آثارها المدمرة  ولعب السد العالي دورا  في التنمية الزراعية والصناعية حيث ساعد على استصلاح الأراضي وبالتالي زيادة الرقعة الزراعية  وتحويل الري الحوضي إلى مستديم وزيادة الإنتاج الزراعي  والتوسع في زراعة الأرز  وتوليد طاقة كهربائية تستخدم في إدارة المصانع وإنارة المدن والقرى  كما أن السد هو ضمان التشغيل الكامل المنتظم لمحطة خزان أسوان بتوفير منسوب ثابت على مدار السنة  وزيادة الثروة السمكية عن طريق بحيرة السد العالي  وتحسين الملاحة النهرية طوال العام  